trabajos realizados semana 08/11/2024
En 1 semana se avanzo con las paredes del baño de planta baja y las paredes de la cocina levantadas y revocadas, la pared del living-comedor levantada y falta terminar de revocar, lo mismo que las paredes interiores del baño por falta de cerecita y se demolió la pared existente que dividía el living-comedor para dejarlo completamente libre.