-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: 127.0.0.1:3306
-- Tiempo de generación: 06-01-2025 a las 18:52:28
-- Versión del servidor: 10.11.10-MariaDB
-- Versión de PHP: 7.2.34

START TRANSACTION;



--
-- Base de datos: `u512100539_obras`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `cajas`
--

CREATE TABLE `cajas` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nro_caja` int(11) NOT NULL,
  `fecha` date NOT NULL,
  `detalle` text NOT NULL,
  `entrada` decimal(19,2) NOT NULL,
  `salida` decimal(19,2) NOT NULL,
  `tipo` varchar(10) NOT NULL,
  `idusu` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `cajas`
--

INSERT INTO `cajas` (`id`, `nro_caja`, `fecha`, `detalle`, `entrada`, `salida`, `tipo`, `idusu`) VALUES
(1, 1, '2024-10-22', 'cobranza martes 22', 16094000.00, 0.00, 'Entrada', 9),
(2, 1, '2024-10-23', 'Para pago CMP', 0.00, 1754000.00, 'Salida', 9),
(3, 1, '2024-10-23', 'compra dls 5600', 0.00, 7028000.00, 'Salida', 9),
(4, 1, '2024-10-25', 'Para pago de piletero, aberturas y cerco Estancias Goya', 0.00, 7312000.00, 'Salida', 9),
(5, 1, '2024-11-02', 'RESERVA', 15490500.00, 0.00, 'Entrada', 9),
(6, 1, '2024-11-04', 'Para pagar Corralon Concordia', 0.00, 3000000.00, 'Salida', 9),
(7, 1, '2024-11-05', 'Pase a Caja Activa Tania', 0.00, 12490500.00, 'Salida', 9),
(8, 1, '2024-11-08', 'cobranzas Jueves 7', 38000000.00, 0.00, 'Entrada', 9),
(9, 1, '2024-11-11', 'Para pago de Contador', 0.00, 500000.00, 'Salida', 9),
(10, 1, '2024-11-12', 'Pago de VEP Juan', 0.00, 900000.00, 'Salida', 9),
(11, 1, '2024-11-12', 'Cañeria de Equipos Aire Acon GOYA', 0.00, 270000.00, 'Salida', 9),
(12, 1, '2024-11-12', 'paara pago Fricon facturas ', 0.00, 12000000.00, 'Salida', 9),
(13, 1, '2024-11-12', 'Para pago PASSAIR factura', 0.00, 9100000.00, 'Salida', 9),
(14, 1, '2024-11-12', 'para pago Corralon', 0.00, 740000.00, 'Salida', 9),
(15, 1, '2024-11-13', 'pagar Corralon', 0.00, 254000.00, 'Salida', 9),
(16, 1, '2024-11-14', 'Pago de camioneta mas CMP  mas Banco', 0.00, 14236000.00, 'Salida', 9),
(17, 1, '2024-11-14', 'Cobranzas Miercoles 13', 45000000.00, 0.00, 'Entrada', 9),
(18, 1, '2024-11-14', 'compra dls  20000', 0.00, 23200000.00, 'Salida', 9),
(19, 1, '2024-11-18', 'Pago corralon 202 dia 15 noviembre por banco', 0.00, 3273000.00, 'Salida', 9),
(20, 1, '2024-11-18', 'Pago OSDE', 0.00, 760000.00, 'Salida', 9),
(21, 1, '2024-11-19', '1 millon que sobre de la compra de Ceramicos REINO', 1000000.00, 0.00, 'Entrada', 9),
(22, 1, '2024-11-19', 'Pago saldo final NISSAN', 0.00, 2920000.00, 'Salida', 9),
(23, 1, '2024-11-20', 'Pago VEP atrasado', 0.00, 240000.00, 'Salida', 9),
(24, 1, '2024-11-24', 'Pago por Banco a Sanintarios del Estes FALTA OBRAS ', 1766492.00, 0.00, 'Entrada', 9),
(25, 1, '2024-11-24', 'Pago por Banco a Reino FALTA OBRAS', 3061403.00, 0.00, 'Entrada', 9),
(26, 1, '2024-11-24', 'Pago por Banco a Corralon 202 ACOPIO', 16376094.00, 0.00, 'Entrada', 9),
(27, 1, '2024-11-24', 'Pago por Banco Corralon La 202 FALTA OBRAS', 664174.00, 0.00, 'Entrada', 9),
(28, 1, '2024-11-24', 'al banco de Galicia', 1000000.00, 0.00, 'Entrada', 9),
(29, 1, '2024-11-27', 'Compra en Easy puertas  Easy ', 0.00, 1767000.00, 'Salida', 9),
(30, 1, '2024-11-27', 'Error Easy', 1767000.00, 0.00, 'Entrada', 9),
(31, 1, '2024-11-27', 'Para pago de factura de Sanitarios del Este', 0.00, 1767000.00, 'Salida', 9),
(32, 1, '2024-11-27', 'del banco para pago Easy aberturas', 0.00, 1699700.00, 'Salida', 9),
(33, 1, '2024-12-01', 'Para pago por banco a Corralon 202 20/11', 0.00, 665000.00, 'Salida', 9),
(34, 1, '2024-12-01', 'Para pago de El Reino Pastina', 0.00, 3061000.00, 'Salida', 9),
(35, 1, '2024-12-01', 'Cobrado por banco', 15000000.00, 0.00, 'Entrada', 9),
(36, 1, '2024-12-01', 'Para pago Sanitarios del Este', 0.00, 3020000.00, 'Salida', 9),
(37, 1, '2024-12-01', 'Para pago a CMP', 0.00, 7017000.00, 'Salida', 9),
(38, 1, '2024-12-01', 'para pago en Banco de Debitos de cheques Impuestos al cheques', 0.00, 264000.00, 'Salida', 9),
(39, 1, '2024-12-02', 'compra de dolares 3200', 0.00, 3680000.00, 'Salida', 9),
(40, 1, '2024-12-02', 'pago al corralon materiales fuera del acopio 23 nov', 0.00, 965065.00, 'Salida', 9),
(41, 1, '2024-12-02', 'Para pago de sueldos Juan Mary Tania y Jorge', 0.00, 9100000.00, 'Salida', 9),
(42, 1, '2024-12-02', 'pago de lubricentro  TANIA ', 0.00, 108000.00, 'Salida', 9),
(43, 1, '2024-12-02', 'Pago OSDE Noviembre', 0.00, 795000.00, 'Salida', 9),
(44, 1, '2024-12-02', 'Pago de Ingresos Brutos', 0.00, 238000.00, 'Salida', 9),
(45, 1, '2024-12-02', 'pago multas Juan en Misiones', 0.00, 450000.00, 'Salida', 9),
(46, 1, '2024-12-03', 'pago de Tarjeta Visa y Gastos Bancarios', 0.00, 700000.00, 'Salida', 9),
(47, 1, '2024-12-03', 'pago a Corralon semana ulitma noviembre fuera de acopio', 0.00, 1260355.00, 'Salida', 9),
(48, 1, '2024-12-04', 'devolucion de sueldos Juan Tania y Jorge sale de Caja Principal ', 7100000.00, 0.00, 'Entrada', 9),
(49, 1, '2024-12-04', 'para pago por banco  Tierra Nuestras Goya', 0.00, 2996531.93, 'Salida', 9),
(50, 1, '2024-12-04', 'Compra dlo 4000', 0.00, 4400000.00, 'Salida', 9),
(51, 1, '2024-12-05', 'Deposito Banco 25000000 mas 17000 de FACU', 25017000.00, 0.00, 'Entrada', 9),
(52, 1, '2024-12-05', 'Pago a Esteban HONORARIOS Noviembre', 0.00, 500000.00, 'Salida', 9),
(53, 1, '2024-12-09', 'Cheque deposito banco', 18500000.00, 0.00, 'Entrada', 9),
(54, 1, '2024-12-10', 'Para Pago Facturas SANITARIOS DEL ESTE', 0.00, 1524000.00, 'Salida', 9),
(55, 1, '2024-12-10', 'Para pago Corralon puertas', 0.00, 1207500.00, 'Salida', 9),
(56, 1, '2024-12-11', 'Para pago a Pradecom acopio de DURLOCK', 0.00, 5245000.00, 'Salida', 9),
(57, 1, '2024-12-12', 'Para pago compra de Cocina Bucarelli', 0.00, 1410000.00, 'Salida', 9),
(58, 1, '2024-12-12', 'para pago facturas SANITARIOS DEL ESTE', 0.00, 2012750.00, 'Salida', 9),
(59, 1, '2024-12-12', 'para pago de CMP clavos y alambre ', 0.00, 411355.58, 'Salida', 9),
(60, 1, '2024-12-12', 'Para pago facturas de SPOT', 0.00, 1781413.00, 'Salida', 9),
(61, 1, '2024-12-12', 'Para pago de CORRALON 202', 0.00, 60840.00, 'Salida', 9),
(62, 1, '2024-12-13', 'para pago adicionales de AUTO FERRO', 0.00, 1799256.19, 'Salida', 9),
(63, 1, '2024-12-16', 'Pago de Factura 4619 Corralon ', 0.00, 5748629.00, 'Salida', 9),
(64, 1, '2024-12-17', 'pago de impuestos bancarios ', 0.00, 202000.00, 'Salida', 9),
(65, 1, '2024-12-18', 'Juanchi al BBVA para compra de muebles GOYA', 0.00, 4000000.00, 'Salida', 9),
(66, 1, '2024-12-18', 'Pago Sanitarios del Este ', 0.00, 242180.00, 'Salida', 9),
(67, 1, '2024-12-18', 'Pago Corralon 202 Pedido Trelles', 0.00, 436434.90, 'Salida', 9),
(68, 1, '2024-12-18', 'Pago de Impuestos Bancarios', 0.00, 120187.00, 'Salida', 9),
(69, 1, '2024-12-18', 'Pago de VEP atrasados', 0.00, 176504.00, 'Salida', 9),
(70, 1, '2024-12-18', 'Transferencia a Prieto Goya', 0.00, 95995.00, 'Salida', 9),
(71, 1, '2024-12-18', 'Cobranza miercoles 17', 17000000.00, 0.00, 'Entrada', 9),
(72, 1, '2024-12-23', 'Pago factura MARMOLERO', 0.00, 638000.00, 'Salida', 9),
(73, 1, '2024-12-23', 'Para pago cortinas', 0.00, 1254560.00, 'Salida', 9),
(74, 1, '2024-12-23', 'Pago de Impuestos bancarios', 0.00, 136059.00, 'Salida', 9),
(75, 1, '2024-12-23', 'Materiales consumidos de acopio ', 0.00, 11464700.00, 'Salida', 9),
(76, 1, '2024-12-23', 'para pago de IIBB Conipro', 0.00, 1001415.00, 'Salida', 9),
(77, 1, '2024-12-23', 'Para pago de factura Jonathan', 0.00, 2000000.00, 'Salida', 9),
(78, 1, '2024-12-23', 'Pago a Corralon 202 pedido de Trelles', 0.00, 990350.00, 'Salida', 9),
(79, 1, '2024-12-23', 'Para pago factura REINO', 0.00, 16438374.00, 'Salida', 9),
(80, 1, '2024-12-23', 'Pago La Caja Seguros ', 0.00, 213037.00, 'Salida', 9),
(81, 1, '2024-12-26', 'Pago Galicia Tarjeta', 0.00, 710000.00, 'Salida', 9),
(82, 1, '2024-12-26', 'Para pago piletero GOYA', 0.00, 2300000.00, 'Salida', 9),
(83, 1, '2024-12-26', 'Para pago de Sanitarios del Este', 0.00, 344750.00, 'Salida', 9),
(84, 1, '2024-12-26', 'Para pago Carpintero', 0.00, 1759112.00, 'Salida', 9),
(85, 1, '2025-01-03', 'Impuestos Bancarios y Mantenimiento Cuenta', 0.00, 55000.00, 'Salida', 9),
(86, 1, '2025-01-03', 'Para pago de OSDE  y salarios por Banco de Juan y Tania', 0.00, 3348502.00, 'Salida', 9),
(87, 1, '2025-01-03', 'Para pago jardinero GOYA', 0.00, 1618000.00, 'Salida', 9);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `categorias`
--

CREATE TABLE `categorias` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `categoria` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_spanish2_ci NOT NULL,
  `tipo` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_spanish2_ci NOT NULL,
  `fecha` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_spanish_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `categorias`
--

INSERT INTO `categorias` (`id`, `categoria`, `tipo`, `fecha`) VALUES
(1, 'MANO DE OBRA', 'Trabajo', '2024-05-29 20:23:47'),
(2, 'MATERIALES', 'Trabajo', '2024-05-29 20:23:57'),
(3, 'MANO DE OBRA', 'Gasto', '2024-07-22 20:10:23'),
(4, 'MATERIALES', 'Gasto', '2024-06-07 18:31:42'),
(5, 'MANO DE OBRA y MATERIALES', 'Trabajo', '2024-06-28 19:40:14'),
(6, 'RENTABILIDAD MATERIALES', 'Trabajo', '2024-07-22 19:15:00');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `clientes`
--

CREATE TABLE `clientes` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nombre` mediumtext NOT NULL,
  `nombreobra` mediumtext NOT NULL,
  `tdoc` varchar(4) NOT NULL,
  `documento` varchar(11) NOT NULL,
  `email` mediumtext NOT NULL,
  `telefono` mediumtext NOT NULL,
  `direccion` mediumtext NOT NULL,
  `fecha_nacimiento` date NOT NULL,
  `fcierre` date DEFAULT NULL,
  `compras` int(11) NOT NULL,
  `ultima_compra` datetime NOT NULL,
  `fecha` date NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `condiva` varchar(25) NOT NULL,
  `nroaleatorio` int(20) NOT NULL,
  `barrio` mediumtext NOT NULL,
  `localidad` mediumtext NOT NULL,
  `m01` varchar(2) NOT NULL,
  `d01` tinyint(2) NOT NULL,
  `m02` varchar(2) NOT NULL,
  `d02` tinyint(2) NOT NULL,
  `m03` varchar(2) NOT NULL,
  `d03` tinyint(2) NOT NULL,
  `m04` varchar(2) NOT NULL,
  `d04` tinyint(2) NOT NULL,
  `m05` varchar(2) NOT NULL,
  `d05` tinyint(2) NOT NULL,
  `m06` varchar(2) NOT NULL,
  `d06` tinyint(2) NOT NULL,
  `m07` varchar(2) NOT NULL,
  `d07` tinyint(2) NOT NULL,
  `m08` varchar(2) NOT NULL,
  `d08` tinyint(2) NOT NULL,
  `m09` varchar(2) NOT NULL,
  `d09` tinyint(2) NOT NULL,
  `m10` varchar(2) NOT NULL,
  `d10` tinyint(2) NOT NULL,
  `m11` varchar(2) NOT NULL,
  `d11` tinyint(2) NOT NULL,
  `m12` varchar(2) NOT NULL,
  `d12` tinyint(2) NOT NULL,
  `comprobante` varchar(20) NOT NULL,
  `concepto` varchar(20) NOT NULL,
  `cantidad` tinyint(3) NOT NULL,
  `punitario` float(15,2) NOT NULL,
  `impuesto` decimal(5,2) NOT NULL,
  `renglon01` varchar(60) NOT NULL,
  `renglon02` varchar(60) NOT NULL,
  `renglon03` varchar(60) NOT NULL,
  `renglon04` varchar(60) NOT NULL,
  `renglon05` varchar(60) NOT NULL,
  `renglon06` varchar(60) NOT NULL,
  `renglon07` varchar(60) NOT NULL,
  `activo` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `clientes`
--

INSERT INTO `clientes` (`id`, `nombre`, `nombreobra`, `tdoc`, `documento`, `email`, `telefono`, `direccion`, `fecha_nacimiento`, `fcierre`, `compras`, `ultima_compra`, `fecha`, `condiva`, `nroaleatorio`, `barrio`, `localidad`, `m01`, `d01`, `m02`, `d02`, `m03`, `d03`, `m04`, `d04`, `m05`, `d05`, `m06`, `d06`, `m07`, `d07`, `m08`, `d08`, `m09`, `d09`, `m10`, `d10`, `m11`, `d11`, `m12`, `d12`, `comprobante`, `concepto`, `cantidad`, `punitario`, `impuesto`, `renglon01`, `renglon02`, `renglon03`, `renglon04`, `renglon05`, `renglon06`, `renglon07`, `activo`) VALUES
(1, '', 'BUCARELLI 1230', '', '', '', '', 'BUCARELLI 1230', '2024-05-29', '0000-00-00', 120, '2024-05-29 22:19:07', '2024-05-29', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(2, '', 'MENDEZ DE ANDES 1243', '', '', '', '', 'MENDEZ DE ANDES 1243', '2024-06-10', '0000-00-00', 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-06-10', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(3, '', 'PARAGUAY 2386', '', '', '', '', 'PARAGUAY 2386', '2024-06-10', '0000-00-00', 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-06-10', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(4, '', 'PERGOLA BELLA VISTA', '', '', '', '', 'PERGOLA BELLA VISTA', '2024-06-14', NULL, 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-06-14', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(5, '', 'CUYO ARANA', '', '', '', '', 'CUYO ARANA', '2024-06-14', '2025-01-06', 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-06-14', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(6, '', 'JUAN O', '', '', '', '', 'JUAN O', '2024-06-28', '2024-10-22', 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-06-28', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(7, '', 'AJUSTE DE CAJA', '', '', '', '', 'AJUSTE DE CAJA', '2024-06-28', '2024-08-11', 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-06-28', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(8, '', 'ACACIAS', '', '', '', '', 'ACACIAS', '2024-06-29', '2025-12-03', 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-06-29', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(9, '', 'ADICIONAL M C PERGOLA BELLA VISTA', '', '', '', '', 'ADICIONAL M C PERGOLA BELLA VISTA', '2024-07-02', '2025-01-06', 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-07-02', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(10, '', 'CERAMIENTO PERGOLA BELLA VISTA', '', '', '', '', 'CERAMIENTO PERGOLA BELLA VISTA', '2024-07-19', NULL, 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-07-19', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(11, '', 'BALBOA 268', '', '', '', '', 'BALBOA 268', '2024-07-29', NULL, 45, '0000-00-00 00:00:00', '2024-07-29', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(12, '', 'CERETTI 2761', '', '', '', '', 'CERETTI 2761', '2024-07-29', '2025-01-06', 30, '0000-00-00 00:00:00', '2024-07-29', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(13, '', 'DOBLAS 181  PISO 5', '', '', '', '', 'DOBLAS 181  PISO 5', '2024-07-29', NULL, 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-07-29', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(14, '', 'ESPINOSA 1384', '', '', '', '', 'ESPINOSA 1384', '2024-07-29', NULL, 75, '0000-00-00 00:00:00', '2024-07-29', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(15, '', 'MARGARIÑOS CERVANTES  2856', '', '', '', '', 'MARGARIÑOS CERVANTES  2856', '2024-07-29', '0000-00-00', 40, '0000-00-00 00:00:00', '2024-07-29', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(16, '', 'PIRAN 5836', '', '', '', '', 'PIRAN 5836', '2024-07-29', NULL, 45, '0000-00-00 00:00:00', '2024-07-29', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(17, '', 'SANTO TOME 3718', '', '', '', '', 'SANTO TOME 3718', '2024-07-29', NULL, 30, '0000-00-00 00:00:00', '2024-07-29', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(18, '', 'YERUA 4925', '', '', '', '', 'YERUA 4925', '2024-07-29', '2024-09-10', 30, '0000-00-00 00:00:00', '2024-07-29', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(19, '', 'DEL CAMPO 1664 UF 1', '', '', '', '', 'DEL CAMPO 1664 UF 1', '2024-07-29', NULL, 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-07-29', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(20, '', 'DEL CAMPO 1664 UF 2', '', '', '', '', 'DEL CAMPO 1664 UF 2', '2024-07-29', NULL, 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-07-29', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(21, '', 'CONDARCO 1235 UF 3', '', '', '', '', 'CONDARCO 1235 UF 3', '2024-07-29', NULL, 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-07-29', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(22, '', 'CONDARCO 1235 UF 4', '', '', '', '', 'CONDARCO 1235 UF 4', '2024-07-29', NULL, 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-07-29', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(23, '', 'GANDARA 3317', '', '', '', '', 'GANDARA 3317', '2024-07-29', NULL, 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-07-29', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(24, '', 'DELGADO 750', '', '', '', '', 'DELGADO 750', '2024-07-29', NULL, 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-07-29', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(25, '', 'ESTANCIA GOYA ', '', '', '', '', 'ESTANCIA GOYA ', '2024-07-31', NULL, 180, '0000-00-00 00:00:00', '2024-07-31', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(26, '', 'ARISMENDI 2793', '', '', '', '', 'ARISMENDI 2793', '2024-08-16', '0000-00-00', 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-08-16', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(27, '', 'BALLIVIAN 2185', '', '', '', '', 'BALLIVIAN 2185', '2024-08-16', NULL, 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-08-16', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(28, '', 'PAYSANDU 1944', '', '', '', '', 'PAYSANDU 1944', '2024-08-16', NULL, 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-08-16', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(29, '', 'Z GASTOS VEHICULOS', '', '', '', '', 'Z GASTOS VEHICULOS', '2024-08-18', NULL, 360, '0000-00-00 00:00:00', '2024-08-18', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(30, '', 'Z SUELDOS DIRECTOS', '', '', '', '', 'Z SUELDOS DIRECTOS', '2024-08-18', NULL, 365, '0000-00-00 00:00:00', '2024-08-18', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(31, '', 'Z GASTOS DEPOSITO OFICINA ETC', '', '', '', '', 'Z GASTOS DEPOSITO OFICINA ETC', '2024-08-18', '0000-00-00', 365, '0000-00-00 00:00:00', '2024-08-18', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(32, '', 'Z ADRIAN SISTEMAS', '', '', '', '', 'Z ADRIAN SISTEMAS', '2024-08-20', NULL, 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-08-20', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(33, '', 'Z OBRA RESERVA', '', '', '', '', 'Z OBRA RESERVA', '2024-08-27', '2025-01-06', 365, '0000-00-00 00:00:00', '2024-08-27', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(34, '', 'MARGARIÑOS CERVANTES 1446', '', '', '', '', 'MARGARIÑOS CERVANTES 1446', '2024-08-27', '0000-00-00', 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-08-27', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(35, '', 'SALVADOR M DEL CARRIL 2737', '', '', '', '', 'SALVADOR M DEL CARRIL 2737', '2024-08-27', '0000-00-00', 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-08-27', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(36, '', 'CRISOLOGO LARRALDE 1988', '', '', '', '', 'CRISOLOGO LARRALDE 1988', '2024-08-27', '0000-00-00', 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-08-27', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(37, '', 'DEPOSITO', '', '', '', '', 'DEPOSITO', '2024-09-05', NULL, 365, '0000-00-00 00:00:00', '2024-09-05', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(38, '', 'LAVOISIER 3060', '', '', '', '', 'LAVOISIER 3060', '2024-09-12', NULL, 100, '0000-00-00 00:00:00', '2024-09-12', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(39, '', 'CUENCA 1829', '', '', '', '', 'CUENCA 1829', '2024-09-13', NULL, 100, '0000-00-00 00:00:00', '2024-09-13', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(40, '', 'BUCARELLI 1124 CASA FACUNDO', '', '', '', '', 'BUCARELLI 1124 CASA FACUNDO', '2024-09-16', NULL, 240, '0000-00-00 00:00:00', '2024-09-16', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(41, '', 'CASA JUAN PABLO', '', '', '', '', 'CASA JUAN PABLO', '2024-09-16', '2024-10-22', 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-09-16', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(42, '', 'QUESADA 3754 UF 5', '', '', '', '', 'QUESADA 3754 UF 5', '2024-09-27', NULL, 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-09-27', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(43, '', 'CESAR DIAZ 3393', '', '', '', '', 'CESAR DIAZ 3393', '2024-09-27', NULL, 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-09-27', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(44, '', 'ARREGUI 4172', '', '', '', '', 'ARREGUI 4172', '2024-09-27', NULL, 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-09-27', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(45, '', 'HELGUERA 1966', '', '', '', '', 'HELGUERA 1966', '2024-10-03', NULL, 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-10-03', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(46, '', 'MARTIN DE GAINZA 851', '', '', '', '', 'MARTIN DE GAINZA 851', '2024-10-03', NULL, 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-10-03', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(47, '', 'MEDANOS 1511', '', '', '', '', 'MEDANOS 1511', '2024-10-03', NULL, 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-10-03', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(48, '', 'ADICIONAL REFUERZO ESTRUCTURAL M DE ANDES 1243', '', '', '', '', 'ADICIONAL REFUERZO ESTRUCTURAL M DE ANDES 1243', '2024-10-03', '2024-11-07', 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-10-03', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(49, '', 'ADICIONAL REFUERZO ESTRUCTURAL GANDARA 3317', '', '', '', '', 'ADICIONAL REFUERZO ESTRUCTURAL GANDARA 3317', '2024-10-03', '2024-11-07', 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-10-03', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(50, '', 'ADICIONAL REFUERZO ESTRUCTURAL PIRAN 5836', '', '', '', '', 'ADICIONAL REFUERZO ESTRUCTURAL PIRAN 5836', '2024-10-03', '2024-11-07', 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-10-03', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(51, '', 'ADICIONAL OBRA ESPINOSA 1384', '', '', '', '', 'ADICIONAL OBRA ESPINOSA 1384', '2024-10-03', '2024-11-07', 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-10-03', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(52, '', 'ADICIONAL ESPINOSA', '', '', '', '', 'ADICIONAL ESPINOSA', '2024-10-03', '2024-11-07', 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-10-03', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(53, '', 'CASA JUAN PABLO', '', '', '', '', 'CASA JUAN PABLO', '2024-10-03', '2024-10-22', 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-10-03', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(54, '', 'ADICIONAL ANDALUCIA', '', '', '', '', 'ADICIONAL ANDALUCIA', '2024-10-03', '2024-11-07', 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-10-03', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(55, '', 'CONCORDIA  1172', '', '', '', '', 'CONCORDIA  1172', '2024-10-17', NULL, 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-10-17', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(56, '', 'TRELLES 1130 UF 1 UF 2 UF 3', '', '', '', '', 'TRELLES 1130 UF 1 UF 2 UF 3', '2024-10-17', '2025-02-22', 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-10-17', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(57, '', 'TRELLES 1130 UF 2', '', '', '', '', 'TRELLES 1130 UF 2', '2024-10-17', '2024-10-22', 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-10-17', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(58, '', 'TRELLES 1130 UF 3', '', '', '', '', 'TRELLES 1130 UF 3', '2024-10-17', '2024-10-22', 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-10-17', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(59, '', 'ZZZ para usar en nueva obra', '', '', '', '', 'ZZZ para usar en nueva obra', '2024-10-18', '0000-00-00', 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-10-18', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(60, '', 'TRELLES 1370 0BRA COMPLETA', '', '', '', '', 'TRELLES 1370 0BRA COMPLETA', '2024-10-22', '0000-00-00', 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-10-22', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(61, '', 'CONTAINER JUAN PABLO', '', '', '', '', 'CONTAINER JUAN PABLO', '2024-10-22', '2025-01-06', 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-10-22', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(62, '', 'OBRAS EN GARANTIA', '', '', '', '', 'OBRAS EN GARANTIA', '2024-11-05', NULL, 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-11-05', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(63, '', 'IMPUESTOS  PAGADOS', '', '', '', '', 'IMPUESTOS  PAGADOS', '2024-11-08', NULL, 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-11-08', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(64, '', 'NAZCA 4528 UF6 UF 7', '', '', '', '', 'NAZCA 4528 UF6 UF 7', '2024-11-29', NULL, 120, '0000-00-00 00:00:00', '2024-11-29', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(65, '', 'Z GASTOS DE IMPUESTOS', '', '', '', '', 'Z GASTOS DE IMPUESTOS', '2024-12-01', NULL, 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-12-01', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(66, '', 'CASA FACUNDO DOLARES', '', '', '', '', 'CASA FACUNDO DOLARES', '2024-12-02', NULL, 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-12-02', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(67, '', 'IBARROLA 3248', '', '', '', '', 'IBARROLA 3248', '2024-12-04', NULL, 120, '0000-00-00 00:00:00', '2024-12-04', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(68, '', 'ROQUE PEREZ 2551 UF 1', '', '', '', '', 'ROQUE PEREZ 2551 UF 1', '2024-12-04', NULL, 120, '0000-00-00 00:00:00', '2024-12-04', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(69, '', 'ROQUE PEREZ 2551 UF  2', '', '', '', '', 'ROQUE PEREZ 2551 UF  2', '2024-12-04', NULL, 120, '0000-00-00 00:00:00', '2024-12-04', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(70, '', 'ROQUE PEREZ 2551 UF  3', '', '', '', '', 'ROQUE PEREZ 2551 UF  3', '2024-12-04', NULL, 120, '0000-00-00 00:00:00', '2024-12-04', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(71, '', 'ROQUE PEREZ 2551 UF  3', '', '', '', '', 'ROQUE PEREZ 2551 UF  3', '2024-12-04', NULL, 120, '0000-00-00 00:00:00', '2024-12-04', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(72, '', 'ROQUE PEREZ 2551 UF  4', '', '', '', '', 'ROQUE PEREZ 2551 UF  4', '2024-12-04', NULL, 120, '0000-00-00 00:00:00', '2024-12-04', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(73, '', 'ROQUE PEREZ 2551 UF  5', '', '', '', '', 'ROQUE PEREZ 2551 UF  5', '2024-12-04', NULL, 120, '0000-00-00 00:00:00', '2024-12-04', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(74, '', 'NAZCA 4528 UF 6', '', '', '', '', 'NAZCA 4528 UF 6', '2024-12-04', '0000-00-00', 120, '0000-00-00 00:00:00', '2024-12-04', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(75, '', 'NAZCA 4528  UF 7', '', '', '', '', 'NAZCA 4528  UF 7', '2024-12-04', NULL, 120, '0000-00-00 00:00:00', '2024-12-04', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(76, '', 'GRIVEO 3075', '', '', '', '', 'GRIVEO 3075', '2024-12-04', NULL, 120, '0000-00-00 00:00:00', '2024-12-04', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(77, '', 'OFICINA NICARAGUA', '', '', '', '', 'OFICINA NICARAGUA', '2024-12-05', NULL, 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-12-05', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0),
(78, '', 'IMPUESTOS A RECUPERAR', '', '', '', '', 'IMPUESTOS A RECUPERAR', '2024-12-18', NULL, 90, '0000-00-00 00:00:00', '2024-12-18', '', 0, '', '', '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', 0, '', '', 0, 0.00, 0.00, '', '', '', '', '', '', '', 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `compras`
--

CREATE TABLE `compras` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `idobra` int(11) NOT NULL,
  `rubro` varchar(30) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_spanish2_ci NOT NULL,
  `detalle` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_spanish2_ci NOT NULL,
  `deposito` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_spanish2_ci NOT NULL,
  `fnecesidad` date NOT NULL,
  `idusucarga` int(11) NOT NULL,
  `fcarga` date NOT NULL,
  `fenvio` date DEFAULT NULL,
  `idusucontrol` int(11) NOT NULL,
  `fcontrol` date DEFAULT NULL,
  `idusucompra` int(11) NOT NULL,
  `fcompra` date DEFAULT NULL,
  `fentrega` date DEFAULT NULL,
  `pentrega` varchar(50) NOT NULL,
  `fdeposito` date DEFAULT NULL,
  `fecha` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `compras`
--

INSERT INTO `compras` (`id`, `idobra`, `rubro`, `detalle`, `deposito`, `fnecesidad`, `idusucarga`, `fcarga`, `fenvio`, `idusucontrol`, `fcontrol`, `idusucompra`, `fcompra`, `fentrega`, `pentrega`, `fdeposito`, `fecha`) VALUES
(1, 14, 'Electricidad', 'cable de 4mm unipolar \r\n', '', '2024-08-21', 16, '2024-08-14', '2024-08-14', 0, '2024-08-15', 0, '2024-08-15', NULL, '', NULL, '2024-08-14 17:02:35'),
(2, 14, 'Plomeria', 'cxcx\r\ndfgdfg', '', '2024-08-21', 16, '2024-08-14', '2024-08-14', 0, '2024-08-15', 0, '2024-08-15', NULL, '', NULL, '2024-08-14 17:03:20'),
(3, 15, 'Corralon', '2 bolsones de arena \r\n3 cementos\r\n4 cal ', '', '2024-08-21', 14, '2024-08-14', '2024-08-14', 0, '2024-08-15', 0, '2024-08-15', NULL, '', NULL, '2024-08-14 17:20:26'),
(4, 15, 'Plomeria', '3 codos \r\ncaño 110 awaduct', '', '2024-08-21', 14, '2024-08-14', '2024-08-14', 0, '2024-08-15', 0, '2024-08-15', NULL, '', NULL, '2024-08-14 17:20:53'),
(5, 18, 'Pintura', '\r\n- 5L de base de tarquini\r\n- 2L pintura sintética negro\r\n- 1 pincel #15\r\n', '', '2024-08-22', 16, '2024-08-15', '2024-08-15', 0, '2024-08-19', 0, '2024-08-19', '2024-08-22', 'Pinturerias Coco', NULL, '2024-08-15 14:36:14'),
(6, 11, 'Pintura', '- 1 tacho de 20 de enduido \r\n- 1 bolsa de yeso\r\n- 2 tacho de pintura látex de 20L\r\n- 4L de sintético blanco \r\n- 2L de sintético negro\r\n- 20 lijas #150\r\n- 2 rodillos pelo corto #15 \r\n- 2 pinceles #15 \r\n- 1 rodillo pelo largo #22\r\n- 1 pincel #15\r\n- 20L de base de tarquini\r\n- 7 tachos de 20L de tarquini', '', '2024-08-23', 16, '2024-08-15', '2024-08-16', 0, '2024-08-19', 0, '2024-08-19', '2024-08-21', 'Pinturerias Coco', NULL, '2024-08-15 14:39:07'),
(9, 2, 'Corralon', '3 mts de arena\r\n15 bolsas de cal\r\n\r\n200 ladrillos de 12*18*33', '', '2024-08-23', 14, '2024-08-16', '2024-08-19', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-21', '2024-08-23', 'Corralon La 202', NULL, '2024-08-17 00:28:43'),
(10, 1, 'Aberturas', '1 puerta de 70 cm x 2.05 para baño derecha\r\n1 puerta de 70 cm x 2.05 de baño izquierda\r\n2 puertas de 70 x 2.05 de habitación  derecha\r\n1 puerta de 70 x 2.05  habitación izquierda\r\n1 puerta de chapa  de 0.80 x 2,05 izquierda\r\n\r\n', 'todas compradas están en deposito', '2024-09-06', 14, '2024-08-16', '2024-08-30', 0, '2024-09-04', 0, '2024-10-03', '2024-10-03', 'easy', '2024-12-11', '2024-08-17 00:32:35'),
(11, 1, 'Cerámicos', '95 mtrs 2 de cerámica de pisos  cocina comedor habitaciones \r\n5 mtrs 2 pisos baños\r\n35 mtr2 terraza\r\n\r\n', '', '2024-09-10', 14, '2024-08-16', '2024-08-19', 0, '2024-08-21', 0, '2024-09-05', '2024-09-11', 'REINO CERAMICOS', NULL, '2024-08-17 00:35:45'),
(12, 2, 'Aberturas', '\r\n2 ventanas de Hab de 1.20mts de ancho y 1,00 mtrs de alto corrediza\r\n1 ventana de Hab de 1,50 mtrs de ancho x 1.20 mtrs de ancho corrediza\r\n1 ventana de baño de 0,60 mtr de ancho x 0.90 mtrs de alto  vidrio esmerilado, gillotina\r\n1 ventana de vidrio Fijo entrada  Principal de 0.60 ancho x 2,00 alto\r\n\r\n\r\n', '', '2024-09-19', 14, '2024-08-16', '2024-09-02', 0, '2024-09-04', 0, '2024-10-14', '2024-10-28', 'ventanas malvinas', NULL, '2024-08-17 00:42:23'),
(13, 12, 'Sanitarios', '1 inodoro con sus mangueras y herrajes \r\n1 Lavamanos herrajes y llaves\r\n1 bidet con llaves y herrajes\r\nAccesorios de baño', '', '2024-09-11', 14, '2024-08-16', '2024-08-20', 0, '2024-08-21', 0, '2024-09-15', '2024-09-15', 'casa alvear', NULL, '2024-08-17 00:52:31'),
(17, 3, 'Sanitarios', '1 inodoro \r\n1 bañera  de 1,60\r\n1 lavamanos de 50 cm\r\ngriferías\r\naccesorios\r\n\r\n', '', '2024-09-11', 14, '2024-08-16', '2024-08-16', 0, '2024-08-21', 0, '2024-09-23', '2024-09-23', 'sanitario del este', NULL, '2024-08-17 01:10:21'),
(18, 3, 'Plomeria', '1 pileta de patio de 50 cm\r\n1 cano de 2 mtrs  de 50 awuadut\r\n1 curvas de 45 de 59  mh awuadut', '', '2024-08-23', 14, '2024-08-16', '2024-08-16', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-27', '2024-08-27', 'sanitarios del este', NULL, '2024-08-17 01:13:55'),
(19, 3, 'Corralon', '50 bolsas para escombros\r\n\r\n\r\n\r\nIMPORTANTE MANDAR A DEPOSITO', '', '2024-08-23', 14, '2024-08-16', '2024-08-16', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-21', '2024-08-23', 'Corralon La 202', NULL, '2024-08-17 01:14:33'),
(21, 23, 'Corralon', '-  4 pallets de Ladrillos 12x18x33 \r\n- 30 bolsas de cemento\r\n-  30 bolsas de cal\r\n     8 unidades de varilla del 8\r\n- 4 bolsones de Arena\r\n-\r\n', '', '2024-08-25', 16, '2024-08-17', '2024-08-17', 0, '2024-08-19', 0, '2024-08-19', '2024-08-20', 'Corralon La 202', NULL, '2024-08-17 12:27:06'),
(22, 24, 'Corralon', '\r\n- 300 unidades de Ladrillos 8x18x33\r\n- 3 pallets de Ladrillos 12x18x33\r\n- 30 bolsas de cemento\r\n- 30 bolsas de cal\r\n- 10 Varillas del 8\r\n     3 bolsones de arena\r\n\r\n- ', '', '2024-08-25', 16, '2024-08-17', '2024-08-17', 0, '2024-08-19', 0, '2024-08-19', '2024-08-20', 'Corralon La 202', NULL, '2024-08-17 12:32:57'),
(23, 19, 'Corralon', '- 300 ladrillo común\r\n- 500 ladrillo del 8\r\n- 300 ladrillo del 12\r\n- 6 barra del 8\r\n- 6 barra del 6\r\n- 4 bolsón de arena\r\n- 20 bolsas de cal\r\n  10 bolsas de cemento', '', '2024-08-25', 16, '2024-08-17', '2024-08-17', 0, '2024-08-19', 0, '2024-08-19', '2024-08-20', 'Corralon La 202', NULL, '2024-08-17 12:35:23'),
(27, 13, 'Corralon', '\r\n- 2 bolsones de arena\r\n- 10 cal \r\n- 5 cemento\r\n- 1 filtro \r\nIMPORTANTE MANDAR A DEPOSITO EL PEDIDO !!!!!!', '', '2024-08-26', 16, '2024-08-19', '2024-08-19', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-21', '2024-08-23', 'Corralon La 202', NULL, '2024-08-19 13:18:52'),
(29, 15, 'Aberturas', '2 puertas derechas de 0.70x 2.05 para baños\r\n2 puertas derechas de 0.70 x 2.05 para oficina y play room\r\n2 puerta de habitación 0,70 x 2,05  1  derecha  y 1 izquierda\r\n1 puerta de chapa de 0.80 x 2.05 izquierda\r\n1 puerta de chapa de 0,70 x 2,05   derecha\r\n\r\n', '', '2024-09-26', 14, '2024-08-19', '2024-09-03', 0, '2024-09-04', 0, '2024-10-08', '2024-10-13', 'easy', NULL, '2024-08-19 20:16:48'),
(30, 15, 'Electricidad', '4 rollos caño  de 7/8\r\n2 rollos  caño de 3/4\r\n2 cajas de paso 20 X 20 de CHAPA \r\n\r\n', '', '2024-08-26', 14, '2024-08-19', '2024-08-19', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-28', '2024-08-28', 'spot', NULL, '2024-08-19 20:30:29'),
(31, 15, 'Plomeria', '1 flotante ¾ \r\n3 tubo 32 rosca 1\" macho Termofusión agua\r\n1 válvula de retencion de 1¨bronce \r\n1 unión doble 32 Termofusión  agua.\r\n1 embudo 110 pvc horizontal \r\n1 embudo 110 pvc vertical \r\n2 codo 110 pvc\r\n1 metro caño pvc 110\r\n1 pegamento pvc \r\n1 tubo macho 13 x ½ bronce amarillo para soldar plomo estañado\r\n1 barra estaño para soldar plomo de 0,50\r\n\r\n', '', '2024-08-26', 14, '2024-08-19', '2024-08-19', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-26', '2024-08-26', 'sanitario del este ', NULL, '2024-08-19 20:39:06'),
(32, 16, 'Construcción en Seco', '2 perfiles tipo C de 4.30 m  negro de 80x 40 de 1.6 mm\r\n5 perfiles tipo C  de 7,50 negro de 80x 40  de 1,6 mm\r\n2 perfiles tipo C  de 2,20 negro de 80x 40  de 1,6 mm\r\n300 Tornillos punta mecha 2\"\r\n5 chapa acanalada de 4.50  metros de largo\r\n8 chapa acanalada de 5 metros de largo\r\n45 m2 de malla de tansa para asegurara aislante\r\n45 rollos de aislante insolant\r\n2 pomos de sellador para ziguiera\r\n159 tornillos T1 punta mecha\r\n', '', '2024-08-26', 14, '2024-08-19', '2024-08-19', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-21', '2024-08-28', 'CMP', NULL, '2024-08-19 23:23:14'),
(35, 2, 'Electricidad', '* Caja Octogonal: 45 unidades\r\n* Caja Rectangular: 55 unidades\r\n* Caja Miñon: 10 unidades\r\n* Tablero de embutir de 24 modulos: 1 unidad\r\n* Corrugado de 3/4: 5 unidades\r\n* Corrugado de 7/8: 4\r\n* Corrugado de 1\": 2 unidades\r\n* Cupla de 3/4: 50 unidades\r\n* Conectores 3/4: 80 unidades\r\n* Cinta aisladora: 3 unidades\r\n* Precintos de 15 cm: 50 unidades\r\n* Rollo de cable de 1,5 celeste: 1 unidad\r\n* Rollo de cable de 1,5 marrón: 1 unidad\r\n* Rollo de cable de 1,5 verde/amarillo: 1 unidad\r\n* Rollo de cable de 1,5 blanco: 2 unidades\r\n* Rollo de cable de 2,5 celeste: 1 unidad\r\n* Rollo de cable de 2,5 marrón: 1 unidad\r\n* Rollo de cable de 2,5 verde/amarillo: 1 unidad\r\n* Rollo de cable de 10 mm celeste: 1 unidad\r\n* Rollo de cable de 10mm marrón: 1 unidad\r\n* Rollo de cable de 6 verde/amarillo: 1 unidad\r\n* Jabalina de 3/8 con morseta y caja: 1 unidad\r\n* Disyuntor de 40 A: 1 unidad\r\n* Térmica de 32 A: 1 unidad\r\n* Térmica de 15 A: 4 unidades\r\n* Térmica de 10 A: 4 unidades\r\n* Caja de paso metálica 20*20 : 2 \r\n* Caja estanco 10*10 : 6\r\n* Caja de paso metálica 10*10 : 2\r\n*  Bobina de hilo plástico por 100mts : 2', '', '2024-08-26', 14, '2024-08-19', '2024-08-19', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-28', '2024-08-28', 'Spot', NULL, '2024-08-19 23:45:20'),
(37, 3, 'Cerámicos', ' Porcelanato piso baño: 4m2\r\n- Porcelanato piso cocina: 7m2\r\n- Porcelanato piso balcón: 7m2\r\n- Porcelanato pared baño: 18m2\r\n- Porcelanato pared cocina: 5m2\r\n- Klaukol para porcelanato: 11 bolsas\r\n- Arcos niveladores: 200 unidades \r\n- Cuñas: 100 unidades \r\n- Pastina para piso: 5 unidades por un kilo\r\n- Pastina para pared: 5 unidades por un kilo\r\n', '', '2024-08-26', 14, '2024-08-19', '2024-08-19', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-30', '2024-08-30', 'reinos ceramicos', NULL, '2024-08-19 23:53:12'),
(38, 3, 'Corralon', '\r\n60 ladrillos del 12x18*33\r\n\r\nIMPORTANTE MANDAR PEDIDO A DEPOSITO ', '', '2024-08-26', 14, '2024-08-19', '2024-08-19', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-21', '2024-08-26', 'Corralon La 202', NULL, '2024-08-19 23:54:22'),
(39, 3, 'Electricidad', '3 Caños corrugados de 3/4 \r\n20 cuplas de 3/4\r\n50 precintos  grandes\r\n2 cintas aisladoras \r\n40 omegas de 3/4\r\n40 Conectores de 3/4\r\n40 tarugos del 6\r\n40 tornillos del 6\r\n\r\n1 tablero de embutir de 24 módulos \r\n1 disyuntor de 40 amp\r\n1 térmica de 32 amp\r\n4 térmicas de 10 amp\r\n3 térmicas de 15 amp\r\n25 Cajas octogonal \r\n20 cajas rectangulares \r\n10 cajas miñon \r\n1 rollo de cable de 1,5 celeste \r\n1 rollo de cable de 1,5 verde/Amarillo \r\n1 rollo de cable de 1,5 marrón \r\n1 rollo de cable de 2,5 celeste \r\n1 rollo de cable de 2,5 verde/amarillo \r\n1 rollo de cable de 2.5 marrón', '', '2024-08-26', 14, '2024-08-19', '2024-08-19', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-28', '2024-08-28', 'Spot ', NULL, '2024-08-19 23:59:08'),
(40, 12, 'Electricidad', '1 jabalina de 3/4', '', '2024-08-26', 14, '2024-08-19', '2024-08-19', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-28', '2024-08-28', 'Spot', NULL, '2024-08-20 00:32:25'),
(41, 2, 'Electricidad', '1 extractor pequeño de  baño de 15 x 15', '', '2024-08-27', 14, '2024-08-19', '2024-08-25', 0, '2024-08-28', 0, '2024-08-28', '2024-08-28', 'spot', NULL, '2024-08-20 00:38:15'),
(42, 1, 'Electricidad', '2 extractores pequeños de baño de 15x 15', '', '2024-09-02', 14, '2024-08-19', '2024-08-25', 0, '2024-08-28', 0, '2024-08-28', '2024-08-28', 'spot', NULL, '2024-08-20 00:39:06'),
(43, 15, 'Corralon', '2 bolsones de arena\r\n60 ladrillos del 12', '', '2024-08-27', 14, '2024-08-20', '2024-08-20', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-21', '2024-08-26', 'Corralon La 202', NULL, '2024-08-20 11:55:27'),
(44, 14, 'Aberturas', '1. Vent. 90x50\r\n1. Vent. 180x120 \r\n1. Cent. 180x100 \r\n1. Vent. 130 x 100 \r\n1. Puerta 70x205 Izq \r\ncorredizas linea modena negra vidrio 3+3\r\n', '', '2024-09-04', 16, '2024-08-20', '2024-08-20', 0, '2024-08-28', 0, '2024-10-08', '2024-10-20', 'ventanas malvinas', NULL, '2024-08-20 13:03:56'),
(45, 12, 'Cerámicos', '8 bolsas de klaukol esto va al reino de ceramico', '', '2024-08-27', 14, '2024-08-20', '2024-08-20', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-26', '2024-08-26', 'corralon la 202', NULL, '2024-08-20 13:56:14'),
(46, 16, 'Corralon', '4  bolsones de arena\r\n2 palet de ladrillo de 12\r\n10 bolsas de cemento\r\n', '', '2024-08-27', 14, '2024-08-20', '2024-08-20', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-21', '2024-08-26', 'Corralon La 202', NULL, '2024-08-20 15:12:59'),
(48, 14, 'Electricidad', '30 cajas rectangulares   mirar en deposito las que estan acopiadas\r\n15 cajas octogonales  estas tambien en depo\r\n5 rollos de caño de 7/8\r\n1 rollo de caño de 3/4', '', '2024-08-27', 16, '2024-08-20', '2024-08-20', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-28', '2024-08-28', 'Spot ', NULL, '2024-08-20 23:22:16'),
(49, 23, 'Corralon', '2 bolsones de arena', '', '2024-08-27', 16, '2024-08-20', '2024-08-20', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-21', '2024-08-26', 'Corralon La 202', NULL, '2024-08-20 23:26:43'),
(50, 24, 'Corralon', '2 bolsones de arena \r\n\r\n\r\nIMPORTANTE ENVIAR LUNES SEMANA PROXIMA', '', '2024-08-27', 16, '2024-08-20', '2024-08-20', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-21', '2024-08-28', 'Corralon La 202', NULL, '2024-08-20 23:27:48'),
(51, 22, 'Corralon', '- 4 bolson de arena\r\n- 3 palet ladrillo huecos del 12\r\n- 40 cal común\r\n- 20 cemento', '', '2024-08-29', 16, '2024-08-20', '2024-08-20', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-21', '2024-08-22', 'Corralon La 202', NULL, '2024-08-20 23:31:44'),
(53, 2, 'Plomeria', 'AWADUCK\r\n6  codos de 110 HH en deposito\r\n6 curvas de 110 HH en depsito\r\n2 Rejillas de 110 horizontal\r\n10 tira cano de 110 esto comprar\r\n2 tira cano de 63 en deposito\r\n2 cuplas de 63 en deposito\r\n\r\nTermofusión Agua\r\n1 llave de paso de 32 esférica\r\n 20 codos de 25\r\n10 reducciones de 25 x 20\r\n30 codos de 20\r\n12 T de 20\r\n10 curvas sobrepaso de 20\r\n17 codos de 20 rosca  1/2 H\r\n3 codos de 25  3/4 H', '', '2024-08-27', 14, '2024-08-20', '2024-08-20', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-26', '2024-08-26', 'sanitario del este', NULL, '2024-08-20 23:41:34'),
(54, 1, 'Plomeria', 'Awaduc\r\n4 piletas de patio de 63ø 4  salidas de 40ø\r\n1 tira de 50ø deposito\r\n6 codos de 110 hh en deposito\r\n6 curvas de 110 hh 45 grados ver deposito\r\n2 rejillas 110  horizontales \r\n10 tira canos de 110\r\n\r\nTermofusión Agua\r\n 12 llaves de paso de 20ø\r\n4 llaves de paso de 25ø\r\n20 codos de 25\r\n10 T de 25\r\n10 reducciones de 25 x 20\r\n30 codos de 20\r\n12  T de 20\r\n10 curvas sobrepaso de 20\r\n17 codos  de 20 rosca 1/2  H\r\n3 codos de 25 rosca 3/4 H  ver deposito\r\n4 tubos de  20  rosca 3/8 H\r\n10 tira de 20ø\r\n10 cuplas de 20ø\r\n\r\n\r\n', '', '2024-08-27', 14, '2024-08-20', '2024-08-20', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-27', '2024-08-27', 'sanitarios del este', NULL, '2024-08-21 00:01:50'),
(55, 16, 'Corralon', '10 bolsa de cal', '', '2024-08-27', 14, '2024-08-20', '2024-08-20', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-21', '2024-08-26', 'Corralon La 202', NULL, '2024-08-21 00:38:53'),
(56, 2, 'Construcción en Seco', '26 placas de durlock 12,5mm \r\n40 Soleras de 34mm\r\n100 montantes de 35mm \r\n1200 Tornillos T1 autoperforantes\r\n3000 Tornillos T2 punta aguja \r\n300 tarugos del 8 ', '', '2024-09-06', 14, '2024-08-20', '2024-08-20', 0, '2024-08-28', 0, '2024-09-05', '2024-09-12', 'Comercial del Norte', NULL, '2024-08-21 01:01:49'),
(57, 26, 'Corralon', '3 pallet de ladrillos del 12*18* 33\r\n25 bolsas de cemento\r\n25 bolsas de cal\r\n12 hierros del 8\r\n6 hierros del 6\r\n2 m2 de piedra\r\n3 bolsones de arena', '', '2024-08-28', 9, '2024-08-21', '2024-08-21', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-21', '2024-08-23', 'Corralon La 202', NULL, '2024-08-21 11:22:53'),
(58, 26, 'Corralon', '3 paller de ladrillos de 12*18*33\r\n25 bolsas de Cemento\r\n25 bolsas de Cal\r\n2 bolsones de arena\r\n\r\nENTREGAR MIERCOLES SEMANA PROXIMA', '', '2024-08-28', 9, '2024-08-21', '2024-08-21', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-21', '2024-08-28', 'Corralon La 202', NULL, '2024-08-21 11:25:15'),
(59, 26, 'Corralon', '2 tambores de SIKA\r\n\r\n\r\nENVIAR A DEPOSITO', '', '2024-08-28', 9, '2024-08-21', '2024-08-21', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-21', '2024-08-26', 'Corralon La 202', NULL, '2024-08-21 11:29:40'),
(60, 26, 'Construcción en Seco', '50 kgs de alambre de atar o fardo.\r\n30 kgs de clavos de  2 1/2\r\n30 kgs de clavis de 2', '', '2024-08-28', 9, '2024-08-21', '2024-08-21', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-21', '2024-08-28', 'CMP', NULL, '2024-08-21 11:33:29'),
(61, 16, 'Varios', '4 ml de canaleta  contra muro con chapa y desagüe redondo salida de 110\r\n4,50 ml de canaleta contra muro con chapa y desagüe redondo salida de 110\r\n25 ml de babeta sobre chapa para amurar', '', '2024-08-29', 9, '2024-08-21', '2024-08-21', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-21', '2024-08-23', 'Marcela Zingueria', NULL, '2024-08-21 16:50:15'),
(62, 2, 'Pintura', '4 Enduidos de 20 lts\r\n2 baldes de masilla de 32', '', '2024-08-28', 9, '2024-08-21', '2024-08-21', 0, '2024-08-21', 0, '2024-08-21', '2024-08-26', 'Pinturerias Coco', NULL, '2024-08-21 17:26:49'),
(66, 13, 'Plomeria', '1 desagüe lineal de 40cm de kargo \r\n1 desagüe lineal de 60cm de largo ', '', '2024-08-29', 16, '2024-08-22', '2024-08-22', 0, '2024-08-28', 0, '2024-09-09', '2024-09-09', 'sanitario del este', NULL, '2024-08-22 19:49:05'),
(68, 3, 'Pintura', '3 cintas de papel\r\n3 cartones corrugados\r\n', '', '2024-09-02', 14, '2024-08-22', '2024-08-25', 0, '2024-08-26', 0, '2024-08-26', '2024-08-29', 'Pinturerias Coco', NULL, '2024-08-23 01:18:07'),
(69, 21, 'Corralon', '- 4 bolson de arena\r\n- 580 ladrillo del 8 \r\n- 30 bolsas de cemento\r\n- 30 cal común\r\n\r\n- ', '', '2024-08-30', 16, '2024-08-23', '2024-08-23', 0, '2024-08-26', 0, '2024-08-26', '2024-08-29', 'Corralon La 202', NULL, '2024-08-23 13:04:52'),
(72, 14, 'Pintura', '- 1 pintura asfaltica de 4l\r\n1 rollo de membrana asfaltica de 4mm ', '', '2024-08-30', 16, '2024-08-23', '2024-08-26', 0, '2024-08-28', 0, '2024-09-09', '2024-09-09', 'ferreteria', NULL, '2024-08-23 17:16:33'),
(73, 14, 'Cerámicos', '\r\n- Cocina/living/comedor: 25m2\r\n- Dormitorios/pasillo/baño: 28m2\r\n- Pared de baño: 15m2\r\n- cocina pared: 3m2\r\nZócalos: 57ml\r\n- Patio: 7m2 / zócalos: 9ml\r\n', '', '2024-09-16', 16, '2024-08-23', '2024-09-03', 0, '2024-09-04', 0, '2024-09-05', '2024-09-11', 'REINO CERAMICOS', NULL, '2024-08-23 17:17:23'),
(75, 13, 'Cerámicos', '- Pasillos: 22m2\r\n- Cocina: 18m2\r\n- Baños: 11m2\r\n- Pared Baño: 22m2\r\n', '', '2024-09-10', 16, '2024-08-23', '2024-09-03', 0, '2024-09-04', 0, '2024-09-05', '2024-09-11', 'REINO CERAMICOS', NULL, '2024-08-23 17:22:07'),
(76, 20, 'Corralon', '- 300 ladrillo común\r\n- 500 ladrillo del 8\r\n- 300 ladrillo de 12\r\n-\r\n- 4 bolsón de arena\r\n- 1 palet de cemento\r\n- 40 bolsa de cal comun', '', '2024-08-30', 16, '2024-08-23', '2024-08-23', 0, '2024-08-26', 0, '2024-08-26', '2024-08-29', 'Corralon La 202', NULL, '2024-08-23 18:03:20'),
(80, 12, 'Plomeria', '5   flexibles de 1/2 de 20cm\r\n1 sopapa para bañera a codo\r\n1 tapa de inodoro\r\n2 codos de 1/2 ppn\r\n2 entrerosca de 1/2 ppn\r\n1 bacha doble y una simple para parilla\r\n\r\n2 flexibles de 3/4 de 20 cm\r\n1 T de 3/4 de ppn\r\n2 entrerrosca de 3/4\r\n1 flexible aprobado de 1/2 dinatecnica\r\n1 reducción de 3/8 a 1/2 MM\r\n2 codos de 1/2  de PPn\r\n2 entrerrosca de 1/2 PPN\r\n1 desagüe de corrugado 40\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n', '', '2024-09-02', 14, '2024-08-25', '2024-08-25', 0, '2024-08-28', 0, '2024-09-05', '2024-09-05', 'sanitarios del este', NULL, '2024-08-25 17:48:17'),
(81, 15, 'Aberturas', '2 Ventanas  Toalet y lavadero 0.60 ancho x 0.90 alto brazo de empuje vidrio esmerilado\r\n1 Ventana pasillo 1,40 ancho  x 1,10 alto corrediza\r\n1 ventana área de escalera  1,60 ancho x 1,90 alto corrediza\r\n1 ventana play room 0.70 ancho  x 1.00 alto corrediza\r\n1 ventana hab principal  1.00 ancho x 0.75 alto corrediza\r\n', '', '2024-09-04', 14, '2024-08-25', '2024-08-25', 0, '2024-08-28', 0, '2024-10-14', '2024-10-28', 'ventanas malvinas', NULL, '2024-08-25 18:01:35'),
(82, 14, 'Corralon', '25 ladrillos del #8\r\n1 filtro', '', '2024-09-02', 16, '2024-08-26', '2024-08-27', 0, '2024-08-28', 0, '2024-08-28', '2024-08-28', 'corralon la 202', NULL, '2024-08-26 18:28:54'),
(83, 15, 'Construcción en Seco', '\r\nPlacas de  Durlock 12,5mm        72mtr2   (25  placas)\r\n4 paquetes de Soleras de  35mm  \r\n8 paquetes  de Montantes de 35 mm \r\nTornillos punta mecha T1 ( 1500 )\r\nTornillos punta aguja T2 ( 3000 )\r\n300 tarugos del 8\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n', '', '2024-09-02', 14, '2024-08-26', '2024-08-26', 0, '2024-08-28', 0, '2024-09-05', '2024-09-13', 'Comercial del Norte', NULL, '2024-08-26 23:08:42'),
(84, 16, 'Construcción en Seco', 'Placas de  Durlock 12,5mm     95 mtr 2    ( 35 laminas ) \r\n4 paquetes de Soleras de  35mm   \r\n10 paquetes de Montantes de 35mm \r\nTornillos punta aguja T1 ( 600 )\r\nTornillos punta aguja T2 ( 1200)\r\n400 tarugos  del 8\r\n\r\n\r\n\r\n', '', '2024-09-09', 14, '2024-08-26', '2024-08-30', 0, '2024-09-04', 0, '2024-09-05', '2024-09-12', 'Comercial del Norte', NULL, '2024-08-26 23:45:23'),
(85, 12, 'Varios', '1 cocina de 60 cm a gas\r\nEspejo\r\nPicaportes s de chapa manijon lado exterior 2 para puerta\r\ngriferia para videt y vanitory', 'Picaportes  3 puertas placa (ya comprado)\r\nCampana  de ventilación exterior ( ya comprado)', '2024-09-03', 14, '2024-08-26', '2024-08-27', 0, '2024-08-28', 0, '2024-10-02', '2024-10-02', 'corralon la 202', '2024-12-11', '2024-08-26 23:46:45'),
(86, 3, 'Sanitarios', '\r\ngrifería para bidet y vanitory\r\n', '5 mangueras flexibles de 1/2 de 20 cm( ya comprado)\r\nun desagüe de 40 corrugado (ya comprado)\r\n1 sopapa para bañera(ya comprado)', '2024-09-16', 14, '2024-08-26', '2024-08-30', 0, '2024-09-04', 0, '2024-10-02', '2024-10-02', 'sanitario del este', '2024-12-11', '2024-08-26 23:54:43'),
(87, 1, 'Plomeria', '2 cuadros de ducha', '', '2024-09-03', 14, '2024-08-27', '2024-08-27', 0, '2024-08-28', 0, '2024-09-09', '2024-09-09', 'sanitario del este', NULL, '2024-08-27 14:46:19'),
(88, 23, 'Corralon', '3 palets de ladrillos del 12*18*33 \r\n25 cementos \r\n20 cal \r\n4 bolsones de arena \r\n5 hierros del 8', '', '2024-09-03', 16, '2024-08-27', '2024-08-27', 0, '2024-08-28', 0, '2024-08-30', '2024-09-02', 'Corralon la 202', NULL, '2024-08-27 19:02:59'),
(89, 23, 'Corralon', 'Gándara \r\n\r\n4 palets de ladrillos del 12*18*33 \r\n4 bolsón de arena \r\n5 hierros del 8\r\n20 cal\r\n25 cemento', '', '2024-09-03', 16, '2024-08-27', '2024-08-27', 0, '2024-08-28', 0, '2024-09-05', '2024-09-10', 'Corralon la 202', NULL, '2024-08-27 19:04:36'),
(90, 24, 'Corralon', '\r\n25 cementos \r\n20 cal \r\n14 viguetas tipo T de 4,20mts pre tensada \r\n2 mallas de 15*15 del 6ø\r\n2 bolsones de piedras partida\r\n4 bolsones de arena \r\n8 Hierros del 6 \r\n3 hierros del 8 \r\n50 ladrillos de tergopol \r\n1kg de alambre', '', '2024-09-03', 16, '2024-08-27', '2024-08-27', 0, '2024-08-28', 0, '2024-08-30', '2024-09-03', 'Corralon la 202', NULL, '2024-08-27 19:12:40'),
(91, 1, 'Plomeria', '1 RAMAL 110 X 63  45° AWUADUC\r\n1 REDUCCION DE110 X 63 AWUADUC\r\n30 codos de 20 fusion verde\r\n2 EMBUDOS 110 VERTICAl awaduct\r\n2 CANOS DE 32 ø  T,F AGUA fria\r\nTANQUE DE AGUA DE 700 LITROS tricapa\r\n1 FLOTANTE de 1/2 o 3/4\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n', '', '2024-09-03', 14, '2024-08-27', '2024-08-27', 0, '2024-08-28', 0, '2024-09-09', '2024-09-09', 'sanitario del este', NULL, '2024-08-27 22:19:20'),
(92, 11, 'Varios', '\r\n\r\n\r\n-1 Cerradura común izq.\r\n- 3 apliques direccional arriba \r\n- 2 apliques direccionales bidireccional\r\n-1 Bacha doble \r\n- 1 Corrugado de 50  \r\n- 4 Picaportes \r\n- Mampara de 65cm de ancho x 1.80 de alto\r\n- Cocina a gas', '', '2024-09-03', 16, '2024-08-27', '2024-08-27', 0, '2024-08-28', 0, '2024-09-15', '2024-09-15', 'sanitario del este', NULL, '2024-08-27 22:43:16'),
(93, 13, 'Construcción en Seco', '- 8 paquete de montante de 35. \r\n- 4 paquete de solera de 35 \r\n- 300 tarugos del 8\r\n- 3000t2 aguja\r\n- 1000 t1 mecha\r\n20 placas ', 'pendiente por comprar ( se envió de otra obra)\r\nse envio todo', '2024-09-03', 16, '2024-08-27', '2024-08-27', 0, '2024-08-28', 0, '2024-10-24', '2024-10-28', 'deposito', '2024-12-11', '2024-08-28 00:04:58'),
(94, 22, 'Corralon', '- 4 bolsón arena\r\n- 30 cemento\r\n- 20 de cal\r\n- 6 barra de 8\r\n- 6 barra de 6\r\n\r\n', '', '2024-09-03', 16, '2024-08-27', '2024-08-27', 0, '2024-08-28', 0, '2024-08-30', '2024-09-02', 'Corralon la 202', NULL, '2024-08-28 00:11:01'),
(95, 20, 'Corralon', '- 2 bolsones de cascote \r\n- 4 bolsones de arena \r\n- 40 cal\r\n- 20 cemento\r\n- 2 tacho de 20L de ceresita \r\n- 6 hierros #6\r\n- 6 hierros #8\r\n- 300 ladrillo común \r\n', '', '2024-09-03', 16, '2024-08-27', '2024-08-27', 0, '2024-08-28', 0, '2024-08-30', '2024-09-03', 'Corralon la 202', NULL, '2024-08-28 00:17:22'),
(96, 14, 'Aberturas', 'puerta izquierda de aluminio con vidrio 0.70x 2.05 (pedido al carpintero con las ventanas )\r\nuna puerta placa derecha de 0.60 x 2.05\r\n', 'puerta placa derecha de 0.70x2.05 (ya comprada)\r\npuerta placa izquierda de 0.70 x2.05 (ya comprada)\r\npuerta principal izquierda exterior 0.80x 2.05 (ya comprada)', '2024-09-04', 9, '2024-08-28', '2024-08-28', 0, '2024-08-28', 0, '2024-10-08', '2024-10-20', 'ventanas malvinas', '2024-12-09', '2024-08-28 18:02:11'),
(98, 11, 'Pintura', '8 tachos de tarquini\r\nMicrocemento 4l\r\n', '', '2024-09-05', 16, '2024-08-29', '2024-09-02', 0, '2024-09-04', 0, '2024-09-15', '2024-09-15', 'coco pintureria', NULL, '2024-08-29 17:32:15'),
(99, 1, 'Zingueria', '2 babetas de 2 mtrs', '', '2024-09-06', 14, '2024-08-30', '2024-08-30', 0, '2024-09-04', 0, '2024-09-15', '2024-09-15', 'deposito', NULL, '2024-08-30 12:46:55'),
(100, 16, 'Plomeria', 'AWADUC\r\n3 PILETAS DE PATIO DE 63ø  4 SALIDAS DE 40ø\r\n10 CODOS DE 40ø HH\r\n10 CURVAS DE 40ø HH\r\n2 TIRAS DE 40ø\r\n2 CODOS  ACOMETIDA 110X 63\r\n2 EMBUDOS VERTICALES DE 110 PVC\r\n3 CODOS DE 63ø HH\r\n3 CURVAS DE 63ø HH\r\n3 CODOS DE 63ø MH\r\n2 BOCAS DE ACCESO 63 X 50\r\n2 CURVAS DE  50ø HH\r\n2 CODOS DE 50ø HH\r\n1 TIRA DE 50ø\r\n2 RAMALES DE 110 X 63\r\n2 RAMALES DE 110 X 45°\r\n5 CUPLAS DE 110\r\n6 CODOS DE 110 HH\r\n6 CURVAS DE 110 MH\r\n2 REGILLAS DE 110 HORIZONTAL\r\n8 TIRA CANOS DE 110\r\n2 TIRA CANO DE 63\r\n\r\nTERMOFUSION AGUA\r\n 10 LLAVES DE PASO  20ø\r\n3 LLAVES DE PASO DE 25ø  ESFERICA\r\n1 LLAVE DE PASO DE 32ø  ESFERICA\r\n1 TUBO DE 32 ø ROSCA 1\" MACHO\r\n1 UNION DOBLE DE 32\r\n2 T DE 32\r\n5 CODOS DE 32\r\n3 REDUCCIONES DE 32 X 25\r\n20 CODOS DE 25\r\n10 T DE 25\r\n10 REDUCCIONES DE 25 X 20\r\n30 CODOS DE 20\r\n12 T DE 20\r\n10 CURVAS SOBREPASO DE 20\r\n5 CURVAS SOBREPASO DE 25\r\n17 CODOS DE 20  1/2 H\r\n4 CODOS DE 25 3/4 H\r\n4 TUBOS DE 20 ROSCA 3/8\r\n10 TIRA 20ø\r\n15 TIRAS DE 25ø\r\n1 TUBO DE 25 ROSCA  3/4 MACHO\r\n15 CUPLAS DE 25\r\n10 CUPLAS DE 20\r\n\r\n SIGAS\r\n3 TIRA CANO DE 32\r\n5 TIRA CANOS DE 25\r\n 2 CUPLAS DE  32\r\n1 CODO DE 32 ROSCA  3/4 H\r\n1 T DE 32\r\n2 REDUCCIONES  32X 25\r\n2 LLAVES DE PASO DE 25\r\n2 CODOS DE 25 ROSCA 1/2 H\r\n4 CUPLAS DE 25\r\n', '', '2024-09-06', 14, '2024-08-30', '2024-08-30', 0, '2024-09-04', 0, '2024-09-09', '2024-09-09', 'sanitario del este', NULL, '2024-08-30 21:24:07'),
(101, 3, 'Aberturas', '1 PUERTA DE MARCO DE ALUMINIO MATERIAL TRASLUCIDO\r\n 0.70X  2,05 IZQUIERDA puerta como la de yerua\r\nUNA VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO DE  0,50 X 1  Paño fijo', '', '2024-09-11', 14, '2024-08-30', '2024-08-30', 0, '2024-09-04', 0, '2024-09-25', '2024-10-01', 'aberturas malvinas argentinas', NULL, '2024-08-30 22:36:49'),
(103, 12, 'Sanitarios', '1 Mampara de 0.70 ancho  alto 1,50 ( tomar en cuenta que el alto de la bañera es de 0,45)', '', '2024-09-06', 14, '2024-08-30', '2024-08-30', 0, '2024-09-04', 0, '2024-09-15', '2024-09-15', 'mamparas jcp', NULL, '2024-08-30 23:26:58'),
(104, 12, 'Electricidad', ' 15 Dicroicas   internas    en Techo\r\n3 Dicroicas  Externas  están en el alero\r\n4 aplique Externas en pared  para terraza \r\n3 apliques de pared exterior\r\n1 aplique de pared exterior con sensor de movimiento para entrada principal\r\n1 aplique de pared para baño\r\n1 lampara para área interna de parrilla\r\n(pendientes lámparas en la pérgola)\r\n\r\n', '', '2024-09-06', 14, '2024-08-30', '2024-08-30', 0, '2024-09-09', 0, '2024-09-23', '2024-09-23', 'easy', NULL, '2024-08-30 23:38:51'),
(105, 1, 'Corralon', '2 palet de ladrillo de 12\r\n4 bolsones de arena\r\n25 bolsas de cemento\r\n20 bolsas de cal\r\n', '', '2024-09-06', 14, '2024-08-30', '2024-08-30', 0, '2024-09-02', 0, '2024-09-05', '2024-09-06', 'Corralon la 202', NULL, '2024-08-31 00:37:54'),
(107, 12, 'Construcción en Seco', '2 placas cementicias de 6 mm', '', '2024-09-06', 14, '2024-08-30', '2024-09-02', 0, '2024-09-04', 0, '2024-09-05', '2024-09-12', 'Comercial del Norte', NULL, '2024-08-31 00:55:31'),
(111, 16, 'Aberturas', '4 Ventanas de 1,50 ancho x 1,20 alto corrediza\r\n1 ventana  1,50 ancho x 0.85 alto corrediza\r\n1 puerta de chapa entrada principal 0.80 x 2,05  izquierda\r\n2 puerta de Hab de 0.70 x 2,05  izquierda\r\n1 puerta de Hab de 0.70 x 2,05  izquierda\r\n1 puerta salida a la terraza  0.60x 2.05 derecha\r\n2 puertas de baño de 0,70 x 2.05 1 derecha y 1 izquierda \r\n\r\n', '', '2024-09-09', 14, '2024-09-02', '2024-09-02', 0, '2024-09-04', 0, '2024-10-08', '2024-10-14', 'corralon la 202', NULL, '2024-09-03 00:36:58'),
(112, 16, 'Electricidad', '30 cajas octogonales \r\n60 cajas rectangulares \r\n16 cajas minion\r\n10 rollos de caño corrugado de 7/8\r\n6 rollo de caño corrugado de 3/4', '', '2024-09-09', 14, '2024-09-02', '2024-09-02', 0, '2024-09-04', 0, '2024-09-23', '2024-09-23', 'spot presupuesto 79272', NULL, '2024-09-03 00:38:40'),
(114, 26, 'Corralon', '4 palet de  ladrillos portantes 12x19x33 \r\n4 bolsones de arena \r\n\r\n26 hierros del ø8  \r\n10 hierros del ø6 o \r\n', '', '2024-09-09', 14, '2024-09-02', '2024-09-02', 0, '2024-09-04', 0, '2024-09-05', '2024-09-10', 'Corralon la 202', NULL, '2024-09-03 01:35:14'),
(116, 14, 'Varios', '- 2L Brea líquida (Se derramo en el camión la que llevaron)\r\n- 1 Pincel #22\r\n- 1/2 bolsón de arena\r\n- 3 cementos \r\n\r\nFaltó por traer hasta el 03/09:\r\n- 25 ladrillos \r\n- 1 soga \r\n', '', '2024-09-11', 16, '2024-09-03', '2024-09-03', 0, '2024-09-04', 0, '2024-10-02', '2024-10-02', 'corralon la 202', NULL, '2024-09-03 20:30:41'),
(117, 13, 'Sanitarios', 'Bañera de 140cm \r\n1 extractor para baño', '', '2024-09-10', 16, '2024-09-03', '2024-09-03', 0, '2024-09-04', 0, '2024-09-09', '2024-09-09', 'sanitario del este', NULL, '2024-09-03 20:35:13'),
(118, 13, 'Aberturas', 'Ventanas para baños \r\n- 67cm ancho x 43cm de alto vidrio esmerilado guillotina\r\n- 68cm de ancho x 44cm de alto vidrio esmerilado guillotina\r\n72 de ancho x 140 de alto corrediza Guillotina', 'Puertas\r\n- Llevar puerta de madera de 80cm que se llevaron de doblas al deposito\r\n- 1 hoja de 70cm de ancho y 2,10 de alto. De madera, ya esta el marco \r\n- 2 puerta placa de 60cm de ancho (Izquierda). 215cm de alto', '2024-09-10', 16, '2024-09-03', '2024-09-03', 0, '2024-09-04', 0, '2024-10-24', '2024-11-01', 'ventanas malvinas', '2024-12-11', '2024-09-03 20:37:43'),
(120, 23, 'Aberturas', 'Ventanas corredizas\r\n- Dormitorio 1: 140cm de ancho x 120m de alto corrediza\r\n- Dormitorio 2: 120cm de ancho x 120m de alto\r\n- Quincho: 140cm de ancho x 120cm de alto\r\n- Baño (Quincho): 70cm de ancho x 50cm de alto no esta definido si es de gillotina, corrediza, etc\r\n- Patio (V. Balcón): 180cm de ancho x 205cm de alto\r\n', '', '2024-09-17', 16, '2024-09-03', '2024-09-03', 0, '2024-09-04', 0, '2024-10-25', '2024-10-25', 'ventanas malvinas', NULL, '2024-09-03 20:56:35'),
(121, 23, 'Construcción en Seco', '- 40 Soleras 35mm.\r\n- 120 Montantes 34mm.\r\n-40 buñas perimetral tipo Z\r\n- 1400 Tornillos T1 autoperforantes. \r\n- 1600 Tornillos T2. \r\n600 fijaciones del 8\r\n\r\n\r\n-\r\n- ', '', '2024-09-10', 16, '2024-09-03', '2024-09-03', 0, '2024-09-04', 0, '2024-09-05', '2024-09-12', 'Comercial del Norte', NULL, '2024-09-03 21:00:09'),
(123, 24, 'Electricidad', '- 40 Cajas octogonal\r\n- 35 Cajas rectangulares.\r\n- 5 Cajas miñon. \r\n- 8 rollos Caño corrugado 3/4\r\n - 100 Conectores de 3/4\r\n- 50 Cuplas de 3/4\r\n- 3 Cajas de paso de 10*10.\r\n\r\nCables (Dejar en deposito)\r\n\r\n- 2 Cable de 2,5mm celeste.\r\n- 2 Cable de 2,5mm marrón. \r\n- 2 Cable de 2,5mm verde/amarillo.\r\n - 2 Cable de 1,5mm celeste.\r\n- 2 Cable de 1,5 marrón.\r\n- 2 Cable de 1,5 verde/amarillo.\r\n- 2 Cable de 1,5mm blanco.\r\n- 1 Cable de 6mm celeste.\r\n- 1 Cable de 6mm marrón.\r\n- 1 Cable de 6mm Verde/amarillo.\r\n- 1 Bornera Din unipolar 7 contacto.\r\n- 1 Jabalina con morzeto de 3/8', '', '2024-09-10', 16, '2024-09-03', '2024-09-03', 0, '2024-09-04', 0, '2024-09-23', '2024-09-23', 'spot presupuesto 79270', NULL, '2024-09-03 21:10:46'),
(124, 24, 'Construcción en Seco', '- 50 Soleras 35mm.\r\n- 130 Montantes 34mm.\r\n\r\n- 800 Tornillos T1 autoperforantes.\r\n- 1800 Tornillos T2.\r\n- 600 fijaciones del 8\r\n 40 buñas perimetral tipo z\r\n- \r\n-\r\n-', '', '2024-09-10', 16, '2024-09-03', '2024-09-03', 0, '2024-09-04', 0, '2024-09-05', '2024-09-12', 'Comercial del Norte', NULL, '2024-09-03 21:13:10'),
(125, 2, 'Aberturas', '1 ventana de vidrio Fijo entrada  Principal de 0.60 ancho x 2,00 alto', 'ya se agrego a pedido 12', '2024-09-17', 14, '2024-09-03', '2024-09-17', 0, '2024-09-19', 0, '2024-10-08', '2024-10-20', 'ventanas malvinas', '2024-12-11', '2024-09-03 23:03:30'),
(126, 15, 'Electricidad', '18 cajas rectangulares', '', '2024-09-10', 14, '2024-09-03', '2024-09-03', 0, '2024-09-04', 0, '2024-09-05', '2024-09-05', 'spot', NULL, '2024-09-03 23:28:14'),
(127, 3, 'Cerámicos', '5 Klaukol\r\nPastina para porcelanato pisos  18 m 6 kilos ( color según código )\r\nPastina para porcelanato pared  18 m 6 kilos ( color según código )\r\nPastina para cerámica pisos 7 m 3 kilos ( color según código )', '', '2024-09-10', 14, '2024-09-03', '2024-09-03', 0, '2024-09-04', 0, '2024-09-05', '2024-09-05', 'reinos ceramicos', NULL, '2024-09-03 23:44:05'),
(128, 3, 'Plomeria', 'embudo horizontal con salida a ø50\r\nEn caso de que no haya traer el embudo horizontal de ø63 con una reducción de ø63 a ø50', '', '2024-09-10', 14, '2024-09-03', '2024-09-04', 0, '2024-09-04', 0, '2024-09-15', '2024-09-15', 'sanitario', NULL, '2024-09-03 23:49:50'),
(130, 16, 'Corralon', '2 bolsones de Arena\r\n', '', '2024-09-10', 14, '2024-09-03', '2024-09-03', 0, '2024-09-04', 0, '2024-09-05', '2024-09-10', 'Corralon la 202', NULL, '2024-09-04 00:25:51'),
(132, 22, 'Corralon', '3 bolsón de arena\r\n\r\n', '', '2024-09-11', 16, '2024-09-03', '2024-09-03', 0, '2024-09-04', 0, '2024-09-05', '2024-09-10', 'Corralon la 202', NULL, '2024-09-04 01:22:50'),
(133, 20, 'Corralon', '4 bolsones de arena \r\n\r\n\r\n', '', '2024-09-10', 16, '2024-09-03', '2024-09-03', 0, '2024-09-04', 0, '2024-09-05', '2024-09-10', 'Corralon la 202', NULL, '2024-09-04 01:23:58'),
(134, 27, 'Corralon', '4 bolsones de arena\r\n40 cemento\r\n30 cal \r\n4 barra del 8 \r\n4 barra del 6\r\n', '', '2024-09-10', 16, '2024-09-03', '2024-09-03', 0, '2024-09-04', 0, '2024-09-05', '2024-09-09', 'Corralon 202', NULL, '2024-09-04 01:26:01'),
(135, 28, 'Corralon', '3 bolsón de arena\r\n\r\n4 barra del 8\r\n4 barra del 6\r\n', '', '2024-09-10', 16, '2024-09-03', '2024-09-03', 0, '2024-09-04', 0, '2024-09-05', '2024-09-05', 'Corralon la 202', NULL, '2024-09-04 01:27:32'),
(136, 23, 'Aberturas', '\r\nPuertas\r\n- 3 Puertas placa de 70cm (Derecha)\r\n- 1 Puerta placa de 70cm (Izquierda)', '', '2024-09-11', 12, '2024-09-04', '2024-09-04', 0, '2024-09-04', 0, '2024-10-14', '2024-10-17', 'easy', NULL, '2024-09-04 15:28:52'),
(137, 2, 'Aberturas', '2 puertas de  Chapa de 0.8 x 2,05 entradas principal derechas\r\n1 puerta de baño de 0,70 x 2.05 derecha placa\r\n1 puerta de baño de 0,70 x 2.05  izquierda placa\r\n2 puertas de hab  de 0.70 x 2,05 derechas placa', '', '2024-09-19', 12, '2024-09-04', '2024-09-04', 0, '2024-09-04', 0, '2024-10-14', '2024-10-18', 'corralon la 202', NULL, '2024-09-04 16:10:02'),
(138, 37, 'Corralon', '2 pallet de CEMENTO\r\n2 pallet de CAL', '', '2024-09-12', 9, '2024-09-05', '2024-09-05', 0, '2024-09-05', 0, '2024-09-05', '2024-09-05', 'Corralon la 202', NULL, '2024-09-05 15:36:43'),
(139, 23, 'Corralon', '4 pallets de Ladrillos de 12x 18x 33\r\n2 bolsones de arena', '', '2024-09-16', 9, '2024-09-07', '2024-09-07', 0, '2024-09-07', 0, '2024-09-07', '2024-09-09', 'Corralon la 202', NULL, '2024-09-07 11:17:58'),
(140, 3, 'Cerámicos', 'cerámica en cocina  3,5 mtrs 2', 'porland gris fit 45.3x 45.3 s lorenzo 1ra c ( comprado)', '2024-09-14', 14, '2024-09-07', '2024-09-07', 0, '2024-09-18', 0, '2024-10-21', '2024-10-24', 'reino ceramico', '2024-12-11', '2024-09-07 13:35:13'),
(141, 1, 'Cerámicos', 'Baños P.B y P A  38 mts 2 paredes de baños ', 'enviado hasta ahora: se envio 40m2 de pisos\r\n30/09/2024\r\n8 cajas 58x58 london greige \r\n5 pegamentos\r\n01/10/2024\r\n 15 cajas de 59x59 london greige\r\n10 pegamentos\r\n4 bolsas de arquitos\r\n2 bolsas de separadores\r\n\r\n', '2024-09-14', 14, '2024-09-07', '2024-09-07', 0, '2024-09-18', 0, '2024-10-21', '2024-10-25', 'reino ceramico', '2024-12-11', '2024-09-07 13:46:00'),
(142, 2, 'Cerámicos', 'Pisos\r\nporcelanato para espacios internos 80 mtrs 2\r\nTerraza 13 mtrs2\r\nPatio 13 mtr2\r\nParedes\r\nPorcelanato Baños 33 mtrs2\r\nCocina  2 ,20 mtrs 2', 'enviado hasta el momento :\r\n1/10/2024\r\n3 pegamentos de porcelanato\r\n2 pegamentos de ceramicos\r\n25/09/2024\r\n40 cajas de 59x59 london greige \r\n26/09/2024\r\n11 porcelanatos 59x59 london greige\r\n23/09/2024\r\n20 cajas de ceramico california gris claro 51x51\r\n9 pegamentos de porcelanato\r\narquitos\r\n6 pegamentos de porcelanatos\r\n', '2024-09-14', 14, '2024-09-07', '2024-09-07', 0, '2024-09-19', 0, '2024-10-17', '2024-10-24', 'reino ceramicos', '2024-12-11', '2024-09-07 14:14:30'),
(143, 15, 'Varios', 'Perfil IPN 12  de 2,20 apoyo escalera\r\nEn el deposito hay perfiles  ', '', '2024-09-16', 14, '2024-09-07', '2024-09-09', 0, '2024-09-18', 0, '2024-09-18', '2024-09-18', 'se llevo el de mendez', NULL, '2024-09-07 14:26:16'),
(144, 16, 'Corralon', '1 arena\r\n1 palet de ladrillo para parrilla y pared lateral\r\n\r\n\r\n', '', '2024-09-17', 14, '2024-09-07', '2024-09-07', 0, '2024-09-17', 0, '2024-09-17', '2024-09-17', 'corralon la 202', NULL, '2024-09-07 14:33:35'),
(145, 12, 'Pintura', '7 tachos de Tarquini\r\n4 pintura blanca sintética\r\n2 tachos de látex blanco\r\n4 pintura negra sintética\r\n5 litros de aguarrás\r\n4 pinceles de 20cm\r\n2 rodillos pelo largo de 22 cm\r\n3 rodillos de 8 cm pelo largo\r\n\r\n\r\n\r\n ', '', '2024-09-14', 14, '2024-09-07', '2024-09-07', 0, '2024-09-19', 0, '2024-10-02', '2024-10-02', 'coco pintureria', NULL, '2024-09-07 16:41:19'),
(146, 26, 'Varios', '2 IPN 14    3.40 Metros  columnas \r\n1 IPN 16   8 metros    viga de soporte transversal ( revisar)', '', '2024-09-17', 14, '2024-09-09', '2024-09-09', 0, '2024-09-18', 0, '2024-10-02', '2024-10-02', 'este pedido se cierra porque hay que volver a veri', NULL, '2024-09-09 23:30:31'),
(147, 12, 'Electricidad', '1 tapa de inspección para jabalina 15 x 15\r\nPortero', '', '2024-09-16', 14, '2024-09-09', '2024-09-09', 0, '2024-09-15', 0, '2024-09-18', '2024-09-18', 'sanitario del este', NULL, '2024-09-09 23:42:17'),
(149, 15, 'Electricidad', '1 rollo de cable de 4 verde \r\n1 rollo de cable de 4 azul \r\n1 rolo de cable de 4 marrón \r\n1 rollo de cable de 2,5 verde \r\n1 rollo de cable de 2,5 azul \r\n1 rollo de  cable de 2,5 marrón \r\n1 rollo de cable de 1,5 verde \r\n1 rollo de cable de 1,5 azul \r\n1 rollo de cable de 1,5  marrón \r\n1 rollo de cable de 1,5 blanco \r\n5 cintas aisladora \r\n1 disyuntor de 40 amperes\r\n8 térmicas de 20 amperes \r\n3 térmicas de 15 amperes\r\n1 tapa de inspección para jabalina \r\njabalina de  tres octavos', '', '2024-09-17', 14, '2024-09-09', '2024-09-10', 0, '2024-09-19', 0, '2024-09-23', '2024-09-23', 'spot presupuesto 79271', NULL, '2024-09-09 23:47:08'),
(151, 2, 'Corralon', '2 m arena \r\n\r\n60 ladrillos del 12\r\n', '', '2024-09-17', 14, '2024-09-10', '2024-09-10', 0, '2024-09-16', 0, '2024-09-18', '2024-09-18', 'corralon la 202', NULL, '2024-09-10 11:34:04'),
(153, 1, 'Varios', 'base para tanque elevado de 750 litros', '', '2024-09-17', 14, '2024-09-10', '2024-09-10', 0, '2024-09-18', 0, '2024-09-23', '2024-09-23', 'sanitario del este', NULL, '2024-09-10 11:41:25'),
(154, 21, 'Corralon', '4 bolsón de arena\r\n', '', '2024-09-17', 16, '2024-09-10', '2024-09-10', 0, '2024-09-16', 0, '2024-09-18', '2024-09-18', 'corralon la 202', NULL, '2024-09-10 20:18:11'),
(155, 19, 'Corralon', '3 palett de ladrllos del 8\r\n3 palett de ladrillos del 12', '', '2024-09-17', 16, '2024-09-10', '2024-09-10', 0, '2024-09-17', 0, '2024-09-18', '2024-09-18', 'corralon la 202', NULL, '2024-09-10 20:19:13'),
(156, 27, 'Corralon', '4 bolsón de arena \r\n', '', '2024-09-17', 16, '2024-09-10', '2024-09-10', 0, '2024-09-17', 0, '2024-09-18', '2024-09-18', 'corralon la 202', NULL, '2024-09-10 20:20:05'),
(157, 28, 'Corralon', '4 bolsón de arena \r\n', '', '2024-09-17', 16, '2024-09-10', '2024-09-10', 0, '2024-09-17', 0, '2024-09-18', '2024-09-18', 'corralon la 202', NULL, '2024-09-10 20:21:02'),
(158, 23, 'Zingueria', 'Techo para Gándara \r\n\r\n6 perfiles C de 12mts \r\n9 Chapas de 3,40 \r\nAislante 30m2 \r\nMalla de sosten de plastico 30m2 \r\n\r\nCanaleta contra muro \r\n\r\n10ml con boca derecha de salida ( mirando de frente ) \r\n\r\nBabeta cierre lateral 18ml', 'verificar de piran sobro chapas', '2024-09-20', 16, '2024-09-10', '2024-09-10', 0, '2024-09-19', 0, '2024-10-08', '2024-10-09', 'cmp', '2024-12-09', '2024-09-10 20:24:06'),
(159, 23, 'Plomeria', 'Plomería Gándara \r\n\r\nAwaduck\r\n\r\n2 codo con ramal 110/63 \r\n\r\n6 caño de 110 \r\n6 cupla de 110 \r\n6 codo a 90 hembra hembra de 110 \r\n1 rejilla de 110 con   reducción  a 63 \r\n1 rejilla de 110\r\n1 reducción de 63 a 40\r\n3  pileta de patio con salida a 40\r\n3 caño de 1m de 63\r\n3 cuplas de 63\r\n1 batea/sopapa para bañera \r\n2 tira de caño de 40\r\n5 codos a 90 de 40\r\n2 codos a 45 de 40\r\n\r\n1 boca de acceso de 50\r\n1 tira de caño de 50 \r\n2 codos de 50 hembra macho \r\n2 codos de 50 hembra hembra \r\n1 tanque de agua \r\n1 base de tanque de agua \r\n\r\nTermofusión \r\n\r\n17 tiras de caño de 20\r\n22 codos con rosca de 20\r\n35 codos a 90 de 20\r\n20 codos a 45 de 20\r\n20 cuplas de 20\r\n2 codos de 25 con rosca 3/4  \r\n12 Sobre pasos de 20\r\n7 tiras de caños de 25\r\n20 codos de 25\r\n3 tiras de caño de 25\r\n2 Tee de 25\r\n10 codos de 25\r\n\r\n10  llaves de paso de  1/2\r\n\r\n2 cuadros de ducha \r\n30 tapones de 1/2\r\n15 Tee de 1/2\r\n6 Tee de 3/4\r\n6 reducción de 1 a 1/2\r\n\r\nTeflón alta densidad grande \r\n\r\n1 paquete de cáñamo \r\n\r\n1 Hidro 3 grande', '', '2024-09-20', 16, '2024-09-10', '2024-09-10', 0, '2024-09-19', 0, '2024-10-02', '2024-10-02', 'sanitario del este', NULL, '2024-09-10 20:49:01'),
(161, 3, 'Pintura', 'Pintura para Paraguay \r\n\r\n4 tachos de enduidos \r\n1 fijador de 5l\r\n20 lijas de 180 \r\n1 rodillos grandes pelo corto \r\n1 rodillos grandes  pelo largo \r\n2 pinceles n 20 \r\n1 Cinta de papel \r\n2 tachos de látex interior de 20lts \r\n2kg de Masilla con endurecedor \r\n5lts de aguarrás \r\n4 lts de satinado blanco', '', '2024-09-17', 14, '2024-09-10', '2024-09-10', 0, '2024-09-12', 0, '2024-09-16', '2024-09-16', 'pinturería coco', NULL, '2024-09-10 21:51:08'),
(162, 3, 'Plomeria', 'Tapa ciega de 15 x 15\r\n de chapa con Bordes\r\nRegillas de  de 13x 13\r\n 2  regillas de 15x 15\r\n\r\n\r\n', '', '2024-09-17', 14, '2024-09-10', '2024-09-10', 0, '2024-09-19', 0, '2024-09-24', '2024-09-24', 'sanitario del este', NULL, '2024-09-10 21:57:26'),
(165, 2, 'Plomeria', '\r\n1 tanque 750lts\r\n1 flotante \r\n1 caño 32 t.f agua \r\n2 embudo 110 horizontal pvc \r\n2 cuadros de ducha\r\n2 base de tanque \r\n\r\n', '', '2024-09-19', 14, '2024-09-10', '2024-09-10', 0, '2024-09-19', 0, '2024-09-24', '2024-09-24', 'sanitario del este', NULL, '2024-09-11 01:10:32'),
(166, 15, 'Plomeria', '1 cuadro de Ducha\r\n1 embudo 110 PVC horizontal \r\n1 embudo vertical 110 pvc\r\ntapa de camara de 60x60', '1 cuadro de Ducha (entregado)\r\ntapa de camara de 60x60 (entregado)', '2024-09-19', 14, '2024-09-11', '2024-09-11', 0, '2024-09-15', 0, '2024-10-02', '2024-10-02', 'sanitario del este', '2024-12-09', '2024-09-11 17:00:46'),
(167, 15, 'Corralon', '8 bolsas de cal', '', '2024-09-18', 14, '2024-09-11', '2024-09-11', 0, '2024-09-15', 0, '2024-09-16', '2024-09-16', 'corralon la 202', NULL, '2024-09-11 17:25:49'),
(168, 37, 'Corralon', '1 Pallet LAdrillo del 12\r\n1 Balde de Ceresitas o Sika el mas economico\r\n2 Bolsones de Arena', '', '2024-09-23', 9, '2024-09-16', '2024-09-16', 0, '2024-09-16', 0, '2024-09-16', '2024-09-18', 'Corralon la 202', NULL, '2024-09-16 14:30:10'),
(169, 12, 'Cerámicos', '2.5 mts2 cerámica de pared de cocina\r\n1 klaukol\r\n1 kg de pastina', '', '2024-09-23', 14, '2024-09-16', '2024-09-17', 0, '2024-09-24', 0, '2024-10-16', '2024-10-16', 'Deposito', NULL, '2024-09-16 23:36:18'),
(170, 26, 'Corralon', '1 palet de cemento (llevar al deposito)\r\n1 palet de cal (llevar al deposito)\r\n6 bolsones de arena \r\n18 viguetas  de tipo T de concreto pretensado de 3 m\r\n18 viguetas  de tipo T de concreto pretensado de 5.10 m\r\n6   malla electrosoldada de 6 Ø de 5 x2 m\r\n3 m de piedra \r\n155 ladrillos de Telgopor\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n', '', '2024-09-24', 14, '2024-09-16', '2024-09-17', 0, '2024-09-24', 0, '2024-09-24', '2024-09-25', 'Corralon la 202', NULL, '2024-09-16 23:45:05'),
(171, 15, 'Electricidad', '60 metros de caño rigido de 3/4 \r\nO de 7/8 falta preguntar cuplas o grampas o cajas nada mas \r\n36 metros de Cable multipar para portero \r\n2 rollos de caño corrugado de 7/8\r\n1 rollo de caño de 3/4', '', '2024-09-23', 14, '2024-09-16', '2024-09-16', 0, '2024-09-17', 0, '2024-09-24', '2024-09-24', 'sanitario del este', NULL, '2024-09-16 23:50:00'),
(173, 37, 'Corralon', '2 pallets ladrillos del 12', '', '2024-09-25', 9, '2024-09-17', '2024-09-17', 0, '2024-09-17', 0, '2024-09-18', '2024-09-18', 'corralon la 202', NULL, '2024-09-17 18:43:06'),
(174, 36, 'Corralon', '5 arena\r\n30 cal\r\n30 cementos', '', '2024-09-24', 12, '2024-09-17', '2024-09-17', 0, '2024-09-17', 0, '2024-09-18', '2024-09-18', 'corralon la 202', NULL, '2024-09-17 19:50:52'),
(175, 13, 'Cerámicos', '10 bolsas de klaukol en deposito', '', '2024-09-24', 16, '2024-09-17', '2024-09-17', 0, '2024-09-24', 0, '2024-10-17', '2024-10-17', 'deposito', NULL, '2024-09-17 20:25:59'),
(176, 24, 'Plomeria', 'Awaduct \r\n\r\n5 caños de 110 \r\n2 transición Gollete de 110 de hierro fundido a awaduct\r\n6 codos a 90 de 110 \r\n6 codos a 45 de 110 \r\n6 cuplas de 110  \r\n2 ramal T de 110 \r\n4 piletas de patio \r\n3 caños de 63\r\n5 caños de 40 \r\n10 codos a 45 de 40 \r\n10 codos a 90 de 40 \r\n12 cuplas de 40\r\n8 codos a 90 de 63 \r\n8 codos a 45 de 63 \r\n8cuplas de 63 \r\n4 reducción de 110 a 63\r\n3 codos de 110 con acometida de 63', '', '2024-09-24', 16, '2024-09-17', '2024-09-17', 0, '2024-09-24', 0, '2024-10-02', '2024-10-02', 'sanitario del este', NULL, '2024-09-17 20:32:38'),
(177, 24, 'Plomeria', 'Termofusión \r\n\r\n5 caños de 25\r\n12 codos de 25\r\n12 cuplas de 25\r\n12 codos a 45 de 25\r\n5 Tee de 25 con reducción a 20\r\n4 codos con rosca de 20\r\n14 caños de 20\r\n25 codos de 20\r\n20 codos a 45 de 20\r\n20 codos fusion de 20 rosca 1/2\r\n25 cuplas de 20\r\n15 sobre paso de 20\r\n10 llaves de paso de 20\r\n1 sella rosca \r\n1 teflón alta densidad grande \r\n1 cáñamo de 25g\r\n10 tubos hembra de 20\r\n10 tubos machos de 20\r\n2 barras de estaño de 50 porciento\r\n10 Tee con rosca 20\r\n10 Tee de 20\r\n20 tapones de 1/2', '', '2024-09-24', 16, '2024-09-17', '2024-09-17', 0, '2024-09-24', 0, '2024-10-02', '2024-10-02', 'sanitario del este', NULL, '2024-09-17 20:35:00'),
(178, 24, 'Corralon', '3 bolsones de arena \r\n4 palet de ladrillos del  12', '', '2024-09-24', 16, '2024-09-17', '2024-09-17', 0, '2024-09-24', 0, '2024-09-24', '2024-09-25', 'Corralon la 202', NULL, '2024-09-17 20:36:40'),
(179, 23, 'Corralon', '2 PALLET de ladrillos del 12*18*33 ', 'Tania llevar solo 1 pallet', '2024-09-24', 16, '2024-09-17', '2024-09-17', 0, '2024-09-24', 0, '2024-09-24', '2024-09-26', 'Corralon la 202', '2024-12-09', '2024-09-17 20:38:10'),
(180, 1, 'Aberturas', 'Ventana de vidrio fijo de 1.60 m de ancho y  1 m  de alto ( ubicada entre el Hall y la cocina)', '', '2024-09-24', 14, '2024-09-17', '2024-09-17', 0, '2024-09-18', 0, '2024-10-30', '2024-11-08', 'ventanas malvinas', NULL, '2024-09-17 23:59:11'),
(181, 15, 'Corralon', '1 PALLET  ladrillos del 12 \r\n1 BOLSON DE ARENA\r\n\r\n\r\n', 'FALTARIAN 45 LADRILLOS MANDAR DEL DEPOSITO', '2024-09-24', 14, '2024-09-17', '2024-09-18', 0, '2024-09-24', 0, '2024-09-24', '2024-09-25', 'Corralon la 202', '2024-12-09', '2024-09-18 00:21:57'),
(182, 1, 'Construcción en Seco', '52 buñas', '52 buñas ', '2024-09-24', 14, '2024-09-17', '2024-09-17', 0, '2024-09-24', 0, '2024-10-02', '2024-10-04', 'Comercial del Norte', '2024-12-11', '2024-09-18 00:35:59'),
(183, 2, 'Aberturas', '\r\n1 puerta balcón  corredera 2.00 ancho x 2.07alto\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n', '', '2024-10-08', 14, '2024-09-17', '2024-10-01', 0, '2024-10-14', 0, '2024-10-14', '2024-10-28', 'ventanas malvinas', NULL, '2024-09-18 00:57:58'),
(184, 2, 'Construcción en Seco', '24 buñas', 'envie del deposito 15 unidades ', '2024-09-24', 14, '2024-09-17', '2024-09-17', 0, '2024-09-24', 0, '2024-10-02', '2024-10-02', 'deposito', '2024-12-11', '2024-09-18 01:07:39'),
(185, 3, 'Construcción en Seco', '35 buñas perimetrales ', '35 buñas', '2024-09-24', 14, '2024-09-17', '2024-09-21', 0, '2024-09-24', 0, '2024-10-02', '2024-10-04', 'Comercial del Norte', '2024-12-11', '2024-09-18 01:09:51'),
(186, 16, 'Cerámicos', 'Pisos\r\nCerámico  en Terraza 25 mts 2\r\nPastina según color y m2\r\nPorcelanato 97 mts 2\r\npegamento para ceramico segun m2\r\npegamento para porcelanato segun m2\r\nArcos y cuñas\r\n', 'Arcos y cuñas llevar desde el deposito', '2024-09-24', 14, '2024-09-17', '2024-09-19', 0, '2024-09-24', 0, '2024-10-21', '2024-10-25', 'reino ceramico', '2024-12-11', '2024-09-18 01:45:25'),
(187, 16, 'Plomeria', '2 cuadros de Ducha', '', '2024-09-24', 14, '2024-09-17', '2024-09-17', 0, '2024-09-18', 0, '2024-09-24', '2024-09-24', 'sanitario del este', NULL, '2024-09-18 01:50:51'),
(188, 16, 'Zingueria', '29 ml de Babeta', '', '2024-09-24', 14, '2024-09-17', '2024-09-17', 0, '2024-09-24', 0, '2024-10-14', '2024-10-15', 'zingueria', NULL, '2024-09-18 01:55:00');
INSERT INTO `compras` (`id`, `idobra`, `rubro`, `detalle`, `deposito`, `fnecesidad`, `idusucarga`, `fcarga`, `fenvio`, `idusucontrol`, `fcontrol`, `idusucompra`, `fcompra`, `fentrega`, `pentrega`, `fdeposito`, `fecha`) VALUES
(189, 23, 'Varios', 'Gándara \r\n\r\n1 IPN del 12 x 3,80\r\n2 IPN del 12 x 2,80', '', '2024-09-25', 16, '2024-09-18', '2024-09-18', 0, '2024-09-19', 0, '2024-09-25', '2024-09-27', 'se entrega entre jueves y viernes (demolex)', NULL, '2024-09-18 16:58:11'),
(190, 26, 'Corralon', '10 hierro de 6\r\n26 hierro del 8\r\n', '', '2024-09-25', 14, '2024-09-18', '2024-09-18', 0, '2024-09-24', 0, '2024-09-24', '2024-09-26', 'Corralon la 202', NULL, '2024-09-18 20:15:56'),
(191, 1, 'Construcción en Seco', '15 montantes\r\n24 soleras ', 'mandar desde el deposito', '2024-09-28', 14, '2024-09-18', '2024-09-21', 0, '2024-09-24', 0, '2024-10-02', '2024-10-02', 'se llevo desde el deposito el 30/09', '2024-12-11', '2024-09-19 00:37:56'),
(192, 12, 'Plomeria', '1 desplazador 2 cm o 3 cm para inodoro\r\n2 curvas de 45   40 diámetro  m h awaduc\r\n2 codos de 45 grados  100 ventilación galvanizado\r\n1 entre rosca  3/8  bronce\r\n1 flexible aprobado 1/2 45cm   (para conectar la  cocina)\r\n\r\n\r\n', '', '2024-09-26', 14, '2024-09-19', '2024-09-19', 0, '2024-09-23', 0, '2024-09-23', '2024-09-23', 'Sanitario del este ', NULL, '2024-09-19 19:47:40'),
(193, 15, 'Electricidad', '10 cuplas de 3/4\r\n5 codos de 3/4', '', '2024-09-26', 14, '2024-09-19', '2024-09-19', 0, '2024-09-24', 0, '2024-10-27', '2024-11-03', 'deposito', NULL, '2024-09-19 19:55:05'),
(194, 16, 'Cerámicos', 'Paredes de baño 39mtrs\r\npastina 7\r\nKlaukol 8', '', '2024-10-07', 14, '2024-09-19', '2024-09-30', 0, '2024-10-14', 0, '2024-10-21', '2024-10-25', 'reino ceramico', NULL, '2024-09-19 22:34:48'),
(197, 1, 'Electricidad', 'Jabalina  de 3/8\r\n Caja  de Inspección  de Jabalina   \r\n1 rollo de cable de 2,5 verde/amarillo \r\n1 rollo de cable de 2,5 celeste \r\n1 rollo de cable de 2,5 marrón \r\n4 Cajas de paso 10*10 de chapa \r\n15 cajas octogonal \r\n15 cajas rectangulares \r\n3 caños corrugados de 3/4', '', '2024-10-14', 14, '2024-09-19', '2024-10-07', 0, '2024-10-14', 0, '2024-10-23', '2024-10-23', 'deposito', NULL, '2024-09-19 23:42:01'),
(199, 3, 'Electricidad', 'TOMAS\r\n23 tomas doble\r\n5 tomas simple (para caja miñon)\r\n1 tomas simple (para caja rectangular)\r\n\r\nLUMINARIA\r\n16 dicroicas de techo \r\n1 aplique para pared interior  Baño\r\n2  apliques de parde   exterior\r\n\r\nINTERRUPTORES\r\n3 interruptores de 2 puntos \r\n4 interruptores de 1 punto \r\n3 tapas bastidor para TV\r\n38 tapones ciegos', '', '2024-10-06', 14, '2024-09-21', '2024-09-29', 0, '2024-10-14', 0, '2024-10-17', '2024-10-17', 'spot', NULL, '2024-09-21 16:20:15'),
(200, 1, 'Corralon', '2 bolsones de arena\r\n 1 PALLETladrillo del 12x18x33   ', 'LLEVAR  DE DEPOSITO LA DIFERENCIA', '2024-09-28', 14, '2024-09-21', '2024-09-23', 0, '2024-09-24', 0, '2024-09-24', '2024-09-26', 'Corralon la 202', '2024-12-11', '2024-09-21 16:27:24'),
(201, 1, 'Plomeria', 'Litargirio y glicerina 250 Gramos\r\n', 'reparación de tubería de gas del Sr Pablo Vecino de Bucareli', '2024-09-28', 14, '2024-09-21', '2024-09-23', 0, '2024-09-24', 0, '2024-10-02', '2024-10-02', 'se pidio que el plomero lo compre', '2024-12-11', '2024-09-21 17:11:13'),
(203, 2, 'Corralon', '2 bolsones de  arena\r\ncemento 10\r\ncal 8\r\n', 'Tejuela reflactaria 130\r\ntierra reflactaria 2 bolsas de 10k', '2024-09-30', 14, '2024-09-21', '2024-09-23', 0, '2024-09-24', 0, '2024-09-25', '2024-09-30', 'Corralon la 202', '2024-12-11', '2024-09-21 17:32:40'),
(204, 3, 'Plomeria', 'Bacha de servicio medidas rectangular  31 x 36  para área de servicio ', 'tania seguramente es para sector lavadero', '2024-10-07', 14, '2024-09-23', '2024-09-30', 0, '2024-10-15', 0, '2024-10-15', '2024-10-18', 'Sanitarios del Este', '2024-12-11', '2024-09-23 21:52:56'),
(205, 16, 'Corralon', '2 arena\r\n1 palet  ladrillo 12\r\n3 hierro del 8', '( Fachada principal  revoque paredes perimetrales exteriores piso 1)\r\n10 cal\r\n5 cemento', '2024-09-30', 14, '2024-09-23', '2024-09-23', 0, '2024-09-24', 0, '2024-09-24', '2024-09-25', 'Corralon la 202', '2024-12-11', '2024-09-23 22:02:25'),
(206, 20, 'Corralon', '4 palet ladrillo del 12\r\n4 palet ladrillo del 8\r\n3 bolsones de arena\r\n6 barras del 8\r\n6 barras del 6', '', '2024-10-01', 16, '2024-09-24', '2024-09-24', 0, '2024-09-24', 0, '2024-09-25', '2024-09-30', 'Corralon la 202', NULL, '2024-09-24 12:54:24'),
(207, 27, 'Corralon', '6 palet de ladrillo del 12\r\n4 bolsones de arena \r\n', '', '2024-10-01', 16, '2024-09-24', '2024-09-24', 0, '2024-09-24', 0, '2024-09-25', '2024-09-30', 'Corralon la 202', NULL, '2024-09-24 13:11:57'),
(208, 28, 'Corralon', '6 palet de ladrillos del 12\r\n2 bolsones de arena ', '', '2024-10-03', 16, '2024-09-24', '2024-09-24', 0, '2024-09-24', 0, '2024-09-25', '2024-09-30', 'Corralon la 202', NULL, '2024-09-24 13:16:47'),
(209, 39, 'Corralon', '4 bolsones de arena\r\n1 pallet de cemento\r\n30 bolsas de cal \r\n5 barras del 6\r\n5 barras del 8', '', '2024-10-01', 16, '2024-09-24', '2024-09-24', 0, '2024-09-24', 0, '2024-09-25', '2024-09-30', 'Corralon la 202', NULL, '2024-09-24 13:18:27'),
(210, 38, 'Corralon', '4 bolsones de arena\r\n1 pallet de cemento \r\n30 cal \r\n5 barras del 6\r\n5 barras del 8', 'semana proxima\r\n', '2024-10-01', 16, '2024-09-24', '2024-09-24', 0, '2024-09-24', 0, '2024-09-25', '2024-09-30', 'Corralon la 202', '2024-12-11', '2024-09-24 13:20:53'),
(211, 22, 'Corralon', '8 viguetas Tipo t de 3,30m de concreto pretensado\r\n24 ladrillos de tergopol\r\n4 mallas del 6\" de 15*15\r\n2m de piedra partida', '', '2024-10-01', 16, '2024-09-24', '2024-09-24', 0, '2024-09-24', 0, '2024-09-25', '2024-09-30', 'Corralon la 202', NULL, '2024-09-24 14:22:02'),
(212, 21, 'Corralon', '4 bolsones de arena \r\n30 cal\r\n', '20l de ceresita deposito (ya enviado)', '2024-10-01', 12, '2024-09-24', '2024-09-24', 0, '2024-09-24', 0, '2024-09-24', '2024-09-26', 'corralon la 202', '2024-12-11', '2024-09-24 18:00:47'),
(214, 1, 'Corralon', '15 DE CEMENTO\r\n10 DE CAL\r\n CARPETA  PLANTA  BAJA\r\nFACHADA Y REVOQUES\r\n\r\n', '', '2024-10-01', 14, '2024-09-24', '2024-09-24', 0, '2024-09-25', 0, '2024-10-02', '2024-10-02', 'corralon la 202', NULL, '2024-09-24 22:26:56'),
(216, 16, 'Corralon', '10 cal\r\n5 cemento', '', '2024-10-01', 14, '2024-09-24', '2024-09-24', 0, '2024-09-25', 0, '2024-10-02', '2024-10-02', 'ya se envio esta semana', NULL, '2024-09-24 22:44:43'),
(217, 14, 'Plomeria', 'Awaduck\r\n2 pileta de patio de 63. 4 salidas de 40\r\n5 codos de 40 h-h\r\n5 curva de 40 h-h\r\n1 tira de 40\r\n1 codo acometida 110x63\r\n2 codos de 63 h-h\r\n2 curvas de 63 h-h\r\n2 codo de 63 m-h\r\n1 boca de acceso 63x50\r\n2 curvas de 50 h-h\r\n2 codo de 50 h-h\r\n1 ramal 110x63\r\n1 ramal 110 a 45\r\n2 cuplas de 110\r\n3 codo de 110 h-h\r\n3 curvas 110 h-h a 45\r\n4 tiras de caño 110\r\n2 tiras de caño 63', '', '2024-10-01', 16, '2024-09-24', '2024-09-24', 0, '2024-10-15', 0, '2024-10-15', '2024-10-18', 'Sanitarios del Este', NULL, '2024-09-25 01:23:00'),
(218, 14, 'Plomeria', 'Piezas T.F. Agua\r\n6 llaves de paso de 20\r\n3 llaves de paso de 25. Embutir\r\n1 llave de paso de 32 esférica\r\n1 tubo de 32 rosca 1\". macho\r\n1 unión doble de 32\r\n 2 te de 32\r\n2 codos de 32\r\n3 reducciones 32x25\r\n15 codos de 25\r\n7 Te de 25\r\n8 reducciones de 25x20\r\n20 codos de 20\r\n8 Te de 20\r\n6 curvas sobrepaso de 20\r\n5 curvas sobrepaso de 25\r\n12 codos de 20 rosca de 1/2. Hembra\r\n4 codos de 25 rosca de 3/4. Hembra\r\n4 tubos de 20 rosca 3/8. Hembra\r\n10 tiras de caño de 20\r\n10 tiras de caño de 25\r\n1 tubo de 25 rosca de 3/4. Macho\r\n10 cuplas de 25\r\n10 cuplas de 20\r\n1 unión doble de 25', '', '2024-10-01', 16, '2024-09-24', '2024-09-24', 0, '2024-10-15', 0, '2024-10-15', '2024-10-18', 'Sanitarios del Este', NULL, '2024-09-25 01:31:05'),
(219, 14, 'Corralon', 'Losa para terraza\r\n\r\n60 ladrillos de tergopol\r\n7 viguetas de concreto tipo Te de 3,7m pretensada\r\n12 viguetas de concreto tipo Te de 3,2m pretensada\r\n4 mallas de  6\" de 15x15\r\n2 bolsones de piedra\r\n3m de arena \r\n', '30 bolsas de cemento', '2024-10-01', 16, '2024-09-24', '2024-09-24', 0, '2024-10-02', 0, '2024-10-02', '2024-10-03', 'Corralon la 202', '2024-12-09', '2024-09-25 01:49:19'),
(220, 13, 'Electricidad', '1 Tablero de 10 bocas \r\n15 cajas mignon\r\n100 conectores\r\n4 paquetes de precintos de 25cm\r\n3 cintas aisladoras', '', '2024-10-03', 16, '2024-09-26', '2024-09-26', 0, '2024-10-14', 0, '2024-10-16', '2024-10-16', 'Deposito', NULL, '2024-09-26 14:54:52'),
(222, 15, 'Corralon', '2 bolsones de arena \r\n1 00 de ladrillo del 12', '', '2024-10-08', 14, '2024-09-30', '2024-10-01', 0, '2024-10-02', 0, '2024-10-02', '2024-10-07', 'Corralon la 202', NULL, '2024-09-30 23:58:07'),
(223, 1, 'Corralon', '2 bolsones de Arena', '', '2024-10-08', 14, '2024-10-01', '2024-10-01', 0, '2024-10-02', 0, '2024-10-02', '2024-10-07', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-01 18:38:22'),
(224, 26, 'Corralon', '1 palet ladrillo del 12 \r\n', '', '2024-10-08', 14, '2024-10-01', '2024-10-01', 0, '2024-10-02', 0, '2024-10-02', '2024-10-07', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-01 19:09:51'),
(225, 14, 'Corralon', '1 pallet de ladrillo común\r\n1 pallet de ladrillo del 8\r\n1 bolsón de arena \r\n2 hierros del 8\r\n', '5 cal (llevar de Gandara)\r\n4 cemento (llevar de Gandara)', '2024-10-08', 16, '2024-10-01', '2024-10-01', 0, '2024-10-02', 0, '2024-10-02', '2024-10-07', 'Corralon la 202', '2024-12-09', '2024-10-01 20:04:22'),
(226, 23, 'Corralon', '3m de arena \r\n25 cemento \r\n1 pallet de ladrillos del 12*18*33', '', '2024-10-08', 16, '2024-10-01', '2024-10-01', 0, '2024-10-02', 0, '2024-10-02', '2024-10-07', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-01 20:09:41'),
(227, 24, 'Corralon', '3m de arena \r\n15 cemento', '', '2024-10-08', 16, '2024-10-01', '2024-10-01', 0, '2024-10-02', 0, '2024-10-02', '2024-10-07', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-01 20:13:11'),
(228, 21, 'Corralon', '\r\n4 arena\r\n30 cemento', '', '2024-10-08', 16, '2024-10-01', '2024-10-02', 0, '2024-10-02', 0, '2024-10-02', '2024-10-07', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-02 01:25:21'),
(229, 43, 'Corralon', '4 pallet de ladrillos del 12\r\n30 bolsas de cemento\r\n40 bolsas de cal\r\n1 bolson de arena\r\n4 barras de hierro del 8\r\n4 barras de hierro  del 6', '20 lts de ceresita\r\n2 kgs de clavos de 2 1/2', '2024-10-10', 9, '2024-10-03', '2024-10-03', 0, '2024-10-03', 0, '2024-10-03', '2024-10-07', 'Corralon la 202', '2024-12-11', '2024-10-03 12:09:40'),
(230, 16, 'Corralon', '7 bolsas de cemento', 'mandar de deposito 7 bolsas', '2024-10-10', 14, '2024-10-03', '2024-10-07', 0, '2024-10-09', 0, '2024-10-09', '2024-10-14', 'deposito', '2024-12-11', '2024-10-03 15:39:19'),
(231, 16, 'Construcción en Seco', '3 Rollos  Membrana asfáltica \r\n\r\nTrabajos de impermeabilización de la  Sra Isabel vecina de Piran', 'Pintura asfáltica', '2024-10-14', 14, '2024-10-05', '2024-10-07', 0, '2024-10-09', 0, '2024-10-30', '2024-10-30', 'corralon la 202', '2024-12-11', '2024-10-05 16:34:03'),
(232, 13, 'Electricidad', 'Cables Doblas\r\n*2 rollos de cada uno de cable de 2,5mm*\r\n- Rojo\r\n- Verde\r\n- Azul\r\n- Blanco o negro\r\n*2 rollos de cada uno de cable de 2,5mm*\r\n- Rojo\r\n- Verde\r\n- Azul\r\n- Blanco o negro\r\n*6 metros de cable azul de 6mm*\r\n*3 metros de cable rojo o marrón de 6mm*\r\n\r\n- 4 térmicas para los aires 20 \r\n- 2 térmicas para tomas 16 \r\n- 2 térmicas para iluminación 10\r\n- 2 disyuntore de 40\r\n\r\n', '', '2024-10-15', 16, '2024-10-07', '2024-10-08', 0, '2024-10-14', 0, '2024-10-17', '2024-10-17', 'spot', NULL, '2024-10-07 14:20:42'),
(234, 1, 'Pintura', '4 tachos de Tarquini\r\n5 tachos de enduidos \r\n3 tachos de latex interior 20lts\r\n30 lijas de 180 \r\n2 rodillos grandes  pelo corto \r\n2 rodillos grandes  pelo largo \r\n2 pincel de n20 \r\n2 cintas de papel \r\n1 tacho  de 18l  aguarrás', 'base llevar del deposito\r\n1 bolsa de yeso de 30kg', '2024-10-14', 14, '2024-10-07', '2024-10-07', 0, '2024-10-14', 0, '2024-10-30', '2024-11-06', 'esta todo en deposito', '2024-12-11', '2024-10-07 21:56:35'),
(235, 1, 'Electricidad', 'teclas combinadas 6 bastidor y tapa\r\nteclas simples 15 bastidor  tapa\r\n tomas  Dobles 30 bastidor y tapa\r\n19 tomas simples bastidor y tapa\r\n6 tomas de 20 amp  Batidor tapa\r\ntomas para exterior 2 tapa\r\naplique de baño 2\r\naplique exterior 2\r\napliques de pared 5\r\n 37 spot con 37 dicroicas y 37 zocalitos \r\n2 extractores de  Bano\r\n\r\n', '', '2024-12-01', 14, '2024-10-07', '2024-11-24', 0, '2024-11-25', 0, '2024-12-09', '2024-12-09', 'deposito', NULL, '2024-10-07 22:13:54'),
(237, 15, 'Cerámicos', '75 porcelanato pisos internos\r\n13 patina\r\n15 klauklol\r\n Cerámico Patio 10 msts2		\r\ncerámico Terraza 30 m 2		\r\nKlaukol  6		\r\nPastina 7 Kg		\r\nporcelanato paredes de Baño 31 		\r\nklaukol 	6	\r\npastina 7\r\n', '', '2024-10-14', 14, '2024-10-07', '2024-10-07', 0, '2024-10-15', 0, '2024-10-21', '2024-10-25', 'reino ceramico', NULL, '2024-10-07 22:52:59'),
(238, 15, 'Plomeria', ' 1 codo 110 90 grados hh, \r\n1 codo 110 45grados  hh\r\n', 'Campana de cocina\r\nver sanitario del este ', '2024-10-14', 14, '2024-10-07', '2024-10-07', 0, '2024-10-15', 0, '2024-10-15', '2024-10-18', 'Sanitarios del Este', '2024-12-09', '2024-10-07 23:21:59'),
(239, 2, 'Pintura', '4 tachos de Tarquini \r\n3 tachos de enduidos \r\n1 tachos de latex interior 20lts\r\n30 lijas de 180 \r\n1rodillos grandes  pelo corto \r\n1 rodillos grandes  pelo largo \r\n2 pincel de n20 \r\n2 cintas de papel \r\n1 bolsa de yeso de 30kg ', 'llevado \r\n1 de 20l fijador \r\n2 fratachos de piedra  \r\n3 tachos de enduidos \r\n1 base de 20l\r\n2 tachos de latex interior 20lts\r\n1 bolsa de yeso de 30kg *Pendiente a llevar*', '2024-10-14', 14, '2024-10-07', '2024-10-07', 0, '2024-10-14', 0, '2024-10-30', '2024-11-06', 'esta todo en deposito', '2024-12-11', '2024-10-07 23:29:56'),
(240, 15, 'Varios', '2 perfiles tipo C de 1.95 mt\r\nTecho de escalera', 'retirar perfil c de 4m de gandara', '2024-10-14', 14, '2024-10-07', '2024-10-07', 0, '2024-10-14', 0, '2024-11-27', '2024-11-27', 'deposito', '2024-12-09', '2024-10-07 23:53:05'),
(241, 3, 'Varios', 'tapa inspeccion de acero inoxidable  de 20 x 20  con puerta\r\n', '', '2024-10-14', 14, '2024-10-07', '2024-10-07', 0, '2024-10-15', 0, '2024-11-07', '2024-11-07', 'entregue a joni ', NULL, '2024-10-08 00:01:55'),
(242, 3, 'Plomeria', '1 tira de caño de 110 pvc liviano\r\n1 reducción de 160 a 110 pvc\r\n1 codo a 90 grados  de 110 pvc\r\n1 rejilla de ventilación 15x15\r\n', 'ventilación del extractor de la cocina', '2024-10-15', 14, '2024-10-07', '2024-10-08', 0, '2024-10-15', 0, '2024-10-15', '2024-10-18', 'Sanitarios del Este', '2024-12-11', '2024-10-08 00:06:58'),
(243, 3, 'Sanitarios', 'Mampara de 0.70 ANCHO X 1,35 ALTO ', '', '2024-10-14', 14, '2024-10-07', '2024-10-07', 0, '2024-10-15', 0, '2024-11-05', '2024-11-08', 'deposito', NULL, '2024-10-08 00:09:05'),
(244, 3, 'Electricidad', '2 TOMA CORRIENTE DOBLE PARA EXTERIOR\r\nTimbre del departamento \r\n2 Tapa ciega rectangular\r\n2 Tapa ciega Octogonal\r\nExtractor de Baño\r\n4 tomas de 20 Amper aires y extractor de  cocina\r\n\r\n\r\n\r\n', '', '2024-11-04', 14, '2024-10-07', '2024-10-28', 0, '2024-11-05', 0, '2024-11-08', '2024-11-11', 'spot', NULL, '2024-10-08 00:13:23'),
(245, 3, 'Pintura', '4 litros de sintético blanco\r\n3 nylon\r\n2 latas de latex de 20lts  interior \r\n1 rodillo  pelo largo  antigota\r\n1 rodillo de tela  antigota de sintético \r\n2 pinceles de numero 25 y número 7\r\n1 paquete de filtros de pintura\r\n2 base coat de 25kg\r\n1 pintura exterior ', '', '2024-10-15', 14, '2024-10-07', '2024-10-08', 0, '2024-10-15', 0, '2024-10-15', '2024-10-21', 'pintureria coco se mandara desde el deposito ', NULL, '2024-10-08 00:17:14'),
(247, 15, 'Aberturas', '1 puerta de chapa  de 0.70  x 2.05   izquierda\r\nsalida ala terraza\r\n', '', '2024-10-14', 14, '2024-10-07', '2024-10-07', 0, '2024-10-15', 0, '2024-10-30', '2024-11-06', 'corralon la 202', NULL, '2024-10-08 00:36:19'),
(248, 34, 'Corralon', '\r\nMateriales \r\n- 3 bolsones de arena\r\n- 2 de cascote\r\n- 1 palet cemento \r\n- 1 palet de cal\r\n- \r\n- 3 hierros del 8', '2 tachos de ceresita de 20 kgs', '2024-10-15', 16, '2024-10-08', '2024-10-08', 0, '2024-10-09', 0, '2024-10-09', '2024-10-14', 'Corralon la 202', '2024-12-11', '2024-10-08 11:14:15'),
(249, 34, 'Varios', 'Herramientas\r\n- 2 cuerpos de andamios \r\n- 1 manguera de nivel \r\n- 6 baldes de albañil \r\n- 1 trompito\r\n- 4 reglas de 3m', '', '2024-10-15', 16, '2024-10-08', '2024-10-08', 0, '2024-10-14', 0, '2024-10-31', '2024-11-01', 'deposito', NULL, '2024-10-08 11:14:51'),
(250, 36, 'Corralon', '10 bolsas de cemento\r\n10 bolsas de cal\r\n2 bolsones de arena', '', '2024-10-16', 9, '2024-10-08', '2024-10-08', 0, '2024-10-08', 0, '2024-10-08', '2024-10-10', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-08 14:24:43'),
(251, 14, 'Varios', '- 8 puntales telescópicas \r\n- 4 tirantes (10x10 u 8x8)\r\n- 1kg de alambre', '', '2024-10-15', 16, '2024-10-08', '2024-10-08', 0, '2024-10-14', 0, '2024-10-17', '2024-10-17', 'deposito', NULL, '2024-10-08 18:52:48'),
(253, 26, 'Corralon', '4m de arena \r\n20 cemento \r\n15 cal \r\n3 pallet de ladrillos del 12  \r\n\r\n\r\n', '3kgs de alambre\r\n2 kgs de clavos de 2 1/2\r\n2 kgs clavos de 2\r\n2 tachos de ceresita de 20 lts', '2024-10-15', 14, '2024-10-08', '2024-10-08', 0, '2024-10-09', 0, '2024-10-09', '2024-10-14', 'Corralon la 202', '2024-12-11', '2024-10-08 22:49:16'),
(254, 2, 'Construcción en Seco', '1 placa cementicia de 6', '', '2024-10-15', 14, '2024-10-08', '2024-10-08', 0, '2024-10-09', 0, '2024-10-10', '2024-10-11', 'Comercial del Norte', NULL, '2024-10-08 23:18:09'),
(255, 2, 'Varios', '1 rollo de membrana asfáltica\r\n4 litros de pintura asfáltica', 'ver deposito por rollo de membrana ', '2024-10-22', 14, '2024-10-08', '2024-10-15', 0, '2024-10-15', 0, '2024-10-23', '2024-10-28', 'deposito', '2024-12-11', '2024-10-08 23:25:43'),
(256, 34, 'Corralon', '1 pallet de ladrillos del 12', 'llevar de deposito', '2024-10-15', 16, '2024-10-08', '2024-10-08', 0, '2024-10-09', 0, '2024-10-09', '2024-10-14', 'Corralon la 202', '2024-12-11', '2024-10-09 00:19:40'),
(257, 22, 'Corralon', '4 bolsones de arena\r\n40 cal\r\n25 cemento', '', '2024-10-15', 16, '2024-10-08', '2024-10-08', 0, '2024-10-09', 0, '2024-10-09', '2024-10-14', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-09 00:23:14'),
(258, 20, 'Corralon', '5 bolsones de arena\r\n1 malla plastica para revoque', '', '2024-10-15', 16, '2024-10-08', '2024-10-08', 0, '2024-10-09', 0, '2024-10-09', '2024-10-14', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-09 00:24:41'),
(259, 20, 'Corralon', '2 tachos de ceresita\r\n3kg de clavos de 2\"\r\n3kg de clavos de 2 y 1/2\" \r\n5kg de alambre de atar ', '', '2024-10-15', 16, '2024-10-08', '2024-10-08', 0, '2024-10-14', 0, '2024-10-15', '2024-10-16', 'deposito', NULL, '2024-10-09 00:26:21'),
(260, 27, 'Corralon', '13 viguetas de 4,50m\r\n12 viguetas de 4,20m \r\n4 bolsones de arena\r\n40 cementos\r\n30 cal\r\n4 bolsones de piedra\r\n70 ladrillos de tergopol ', '', '2024-10-15', 16, '2024-10-08', '2024-10-08', 0, '2024-10-09', 0, '2024-10-09', '2024-10-14', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-09 00:28:31'),
(261, 28, 'Corralon', '5kg de clavos de 2 y 1/2\"\r\n3kg de clavos de 2\"\r\n5kg de alambre de atar', '', '2024-10-15', 16, '2024-10-08', '2024-10-08', 0, '2024-10-14', 0, '2024-10-21', '2024-10-21', 'deposito', NULL, '2024-10-09 00:29:52'),
(262, 39, 'Corralon', '3 pallet de ladrillos del 12\r\n2 bolsones de arena', '2 tachos de ceresita de 20', '2024-10-15', 16, '2024-10-08', '2024-10-08', 0, '2024-10-09', 0, '2024-10-09', '2024-10-14', 'Corralon la 202', '2024-12-11', '2024-10-09 00:31:53'),
(263, 38, 'Corralon', '3 bolsones de arena\r\n1 pallet de ladrillos de 12\r\n\r\n', '', '2024-10-15', 16, '2024-10-08', '2024-10-08', 0, '2024-10-09', 0, '2024-10-09', '2024-10-14', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-09 00:33:42'),
(264, 42, 'Corralon', '4 bolsones de arena \r\n40 cementos\r\n40 cal comun\r\n5 hierros del 8\r\n5 hierros del 6\r\n', '', '2024-10-15', 16, '2024-10-08', '2024-10-08', 0, '2024-10-09', 0, '2024-10-09', '2024-10-14', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-09 00:34:48'),
(265, 42, 'Corralon', '5kg de clavos de 2 y 1/2\" \r\n5kg de alambre', '5 kg de clavos de 2 1/2\r\n5 kgs de alambre ', '2024-10-15', 16, '2024-10-08', '2024-10-08', 0, '2024-10-14', 0, '2024-10-23', '2024-10-28', 'deposito', '2024-12-11', '2024-10-09 00:35:49'),
(266, 45, 'Corralon', '3 bolsones de arena \r\n30 cementos \r\n40 cal común\r\n5 hierros del 8\r\n5 hierros del 6\r\n\r\n', '', '2024-10-15', 16, '2024-10-08', '2024-10-08', 0, '2024-10-09', 0, '2024-10-09', '2024-10-14', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-09 00:37:31'),
(267, 45, 'Varios', '5kg de clavos de 2 y 1/2\"\r\n5kg de alambre', '', '2024-10-15', 16, '2024-10-08', '2024-10-08', 0, '2024-10-14', 0, '2024-10-21', '2024-10-21', 'deposito', NULL, '2024-10-09 00:38:09'),
(268, 24, 'Corralon', '3 bolsones de arena \r\n', '', '2024-10-15', 16, '2024-10-08', '2024-10-08', 0, '2024-10-09', 0, '2024-10-09', '2024-10-14', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-09 00:39:15'),
(269, 23, 'Electricidad', '6 corrugados de 3/4 enviado\r\n2 corrugados de 1\" enviado\r\n150 conectores de 3/4 enviado\r\n30 Cuplas de 3/4 enviado\r\n50 omegas de 3/4 enviado\r\n50 tornillos 50 tarugos del 6 enviado\r\n\r\n*Esto para llevar mas adelante pero hay que tenerlo*:\r\n1 jabalina de 7/8 con morzeto y tapa enviado\r\n1 rollo de cable de 1,5 celeste \r\n1 rollo de cable de 1,5 marrón \r\n1 rollo de cable de 1,5 verde/amarillo \r\n1 rollo de cable de 1,5 blanco o negro \r\n1 rollo de cable de 2,5 verde/amarillo\r\n1 rollo de cable de 2,5 celeste \r\n1 rollo de cable de 2,5 marrón', 'enviado 24/10 \r\n6 corrugados de 3/4 \r\n2 corrugados de 1\" \r\n150 conectores de 3/4 \r\n30 Cuplas de 3/4\r\n50 omegas de 3/4 \r\n50 tornillos 50 tarugos del 6 ', '2024-10-15', 16, '2024-10-08', '2024-10-08', 0, '2024-10-14', 0, '2024-10-24', '2024-10-24', 'faltan enviar cables ', '2024-12-09', '2024-10-09 00:41:59'),
(270, 13, 'Sanitarios', '(3+6+6) 15 flexibles de 1/2\" de 25cm\r\n(12+12) 24 tornillos y tarugos del 8 para inodoro\r\n6 tornillos y tarugos del 8 (comunes)\r\n3 tapas de inodoro cuadradas\r\n2 vanitory de 45cm de ancho\r\n1 vanitory de 60cm\r\n3 flexibles corrugados de 40 (desague)\r\n6 codos de 1/2\" de polipropileno M-H\r\n1 sifon de 50\r\n2 entrerosca de polipropileno de 1/2\"\r\n2 codos de polipropileno de 1/2\"\r\n1 teflon de alta densidad \r\n', '3 Inodoros \r\nGriferías de bidets\r\nBacha de cocina doble\r\ngriferia de cocina\r\n1 mampara de 40cm de ancho y 180cm de alto (el espacio de ancho es apenas 97cm)\r\n1 mampara de 40cm de ancho y 180cm de alto (el espacio de ancho es apenas 100cm)\r\n1 mampara de 50cm de ancho y 150cm de alto\r\n3 siliconas transparentes', '2024-10-15', 16, '2024-10-08', '2024-10-08', 0, '2024-10-15', 0, '2024-10-29', '2024-10-29', 'sanitario del este', '2024-12-11', '2024-10-09 01:00:46'),
(271, 16, 'Plomeria', '\r\n5 tira caño 25 tf agua \r\n15 codo 25 t.f agua \r\n4 codo 20 rosca media hembra \r\n1 tapa 63 awaduck \r\n1 tira caño 20 t.f agua \r\n2 tira caño 63 awaduc \r\n4 codo 50 awaduc hh', '', '2024-10-16', 14, '2024-10-09', '2024-10-09', 0, '2024-10-15', 0, '2024-10-15', '2024-10-18', 'Sanitarios del Este', NULL, '2024-10-09 14:29:12'),
(274, 43, 'Corralon', '3 bolsones de arena', '', '2024-10-16', 9, '2024-10-09', '2024-10-09', 0, '2024-10-09', 0, '2024-10-09', '2024-10-14', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-09 16:21:44'),
(275, 37, 'Corralon', '2 tambor de Ceresita  EL MAS BARATO', '', '2024-10-17', 9, '2024-10-09', '2024-10-09', 0, '2024-10-09', 0, '2024-10-09', '2024-10-14', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-09 16:23:03'),
(276, 28, 'Corralon', '\r\n30 vigueta de 4 metros\r\n7 viguetas de 3 metros\r\n120 ladrillo tergopol\r\n10 malla de 4,2\r\n5 bolsón de piedra \r\n5 bolsón arena', 'Materiales que no se pidieron con tiempo porque no se había definido como hacer la losa.', '2024-10-17', 16, '2024-10-10', '2024-10-10', 0, '2024-10-14', 0, '2024-10-15', '2024-10-18', 'Corralon la 202', '2024-12-11', '2024-10-10 14:24:44'),
(277, 1, 'Corralon', '15  bolsas cemento\r\n10 bolsas de cal', 'llevar desde el deposito', '2024-10-21', 14, '2024-10-10', '2024-10-14', 0, '2024-10-15', 0, '2024-10-17', '2024-10-17', 'corralon la 202', '2024-12-11', '2024-10-10 15:10:21'),
(278, 1, 'Plomeria', '1Desagüe lineal de 55 cm con salida vertical ', '', '2024-10-17', 14, '2024-10-10', '2024-10-14', 0, '2024-10-15', 0, '2024-10-15', '2024-10-18', 'Sanitarios del Este', NULL, '2024-10-10 15:57:27'),
(279, 15, 'Plomeria', '1 desagüe lineal de 55 cm con salida vertical ', '', '2024-10-21', 14, '2024-10-10', '2024-10-14', 0, '2024-10-15', 0, '2024-10-15', '2024-10-18', 'Sanitarios del Este', NULL, '2024-10-10 15:59:01'),
(280, 16, 'Plomeria', '1 desagüe lineal de 60 cm con descarga vertical', '', '2024-10-21', 14, '2024-10-10', '2024-10-14', 0, '2024-10-15', 0, '2024-10-21', '2024-10-22', 'deposito', NULL, '2024-10-10 16:00:59'),
(281, 2, 'Plomeria', '1 desagüe lineal de 45 cm con descarga vertical \r\n1 desagüe lineal de 55 cm con descarga vertical ', '', '2024-10-17', 14, '2024-10-10', '2024-10-14', 0, '2024-10-15', 0, '2024-10-15', '2024-10-18', 'Sanitarios del Este', NULL, '2024-10-10 16:07:09'),
(282, 16, 'Corralon', '2 bolsones de Arena\r\n', '5 bolsas de cemento', '2024-10-21', 14, '2024-10-14', '2024-10-14', 0, '2024-10-14', 0, '2024-10-15', '2024-10-18', 'Corralon la 202', '2024-12-11', '2024-10-14 13:52:39'),
(283, 13, 'Electricidad', '10 cajas octogonales\r\n1 caja de 10x10 metalica o plastica con tapas', '', '2024-10-21', 16, '2024-10-14', '2024-10-14', 0, '2024-10-14', 0, '2024-10-16', '2024-10-16', 'Deposito', NULL, '2024-10-14 14:44:22'),
(284, 15, 'Corralon', '2 bolsones de arena', '', '2024-10-21', 14, '2024-10-14', '2024-10-14', 0, '2024-10-14', 0, '2024-10-15', '2024-10-18', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-14 19:25:40'),
(285, 1, 'Electricidad', '40 m de cable multipar para portero\r\n2 cajas de 10x10', '', '2024-10-22', 14, '2024-10-14', '2024-10-15', 0, '2024-10-15', 0, '2024-10-27', '2024-10-28', 'deposito', NULL, '2024-10-14 19:59:54'),
(286, 26, 'Refuerzos', 'IPN DE 4 MTRS   para apoyo de escalera', 'IPN DE 4 MTRS   para apoyo de escalera desde el deposito', '2024-10-21', 14, '2024-10-14', '2024-10-15', 0, '2024-10-24', 0, '2024-11-11', '2024-11-12', 'Deposito', '2024-12-11', '2024-10-14 21:01:28'),
(287, 15, 'Aberturas', '1 ventana de vidrio fijo  de 0.45 x 2,00', 'pedido eliminado \r\n(esta mal)', '2024-10-28', 14, '2024-10-14', '2024-10-21', 0, '2024-10-23', 0, '2024-10-28', '2024-10-28', 'pedido eliminado ', '2024-12-09', '2024-10-14 21:42:48'),
(288, 2, 'Electricidad', '70 mtrs de cable multipar para portero', '', '2024-10-22', 14, '2024-10-15', '2024-10-15', 0, '2024-10-15', 0, '2024-10-17', '2024-10-17', ' se llevo del deposito 40mtrs', NULL, '2024-10-15 12:22:24'),
(290, 3, 'Varios', '3 picaporte de 2 manijas   2 habitaciones un baño\r\n1 picaporte de una manija para puerta de acceso principal ', '', '2024-10-22', 14, '2024-10-15', '2024-10-15', 0, '2024-10-15', 0, '2024-11-21', '2024-11-21', 'deposito', NULL, '2024-10-15 13:27:34'),
(291, 1, 'Sanitarios', 'flexible  10 de 1/2 de 25cm\r\n2 flexibles corrugado de 40 desague\r\n4 codo de 1/2 poli pp mh\r\n2  kit completo griferia fv pampa\r\nkit accesorios de baño \r\ntornillos y tarugos para  2 inodoro\r\n2 tapas de inodoro \r\n2 flexibles 3/4 de 25cm\r\n3 entre rosca 3/4 de poli\r\n1 t de 3/4 de poli\r\n1 entre rosca 1/2 a  3/8 bronce mm\r\n1 flexible 50cm \r\n2 tornillos y tarugos del 10 tirafondo\r\n1 flexible corrugado de 50 desague\r\n2 entre rosca de 1/2 de poli \r\n1 sifon para bacha doble\r\n2 inodoros \r\n2 bidet \r\n1 mampara de 0.70 x 1.40\r\n1 mampara de  0.7 x 1.80\r\n2 espejos\r\nbacha de parrilla simple\r\ngrifería de parrilla\r\n1 bacha doble para cocina\r\ngrifería de cocina ', 'grifería de cocina \r\ngrifería de parrilla\r\n2 espejos\r\n1 mampara de 0.45 x 1.40\r\n1 mampara de  0.60 x 1.80', '2024-10-22', 14, '2024-10-15', '2024-10-15', 0, '2024-10-15', 0, '2024-12-09', '2024-12-09', 'Sanitario del este ', '2024-12-11', '2024-10-15 14:03:05'),
(292, 2, 'Construcción en Seco', '\r\n 2 cintas de papel microperforado de 80mts /\r\n2 baldes de masilla de 32 kg /', '\r\n 2 cintas de papel microperforado de 80mts /\r\n2 baldes de masilla de 32 kg /', '2024-10-22', 14, '2024-10-15', '2024-10-15', 0, '2024-10-15', 0, '2024-11-07', '2024-11-07', 'deposito', '2024-12-11', '2024-10-15 14:17:47'),
(293, 36, 'Corralon', 'Enviar de deposito', '5 kgs de clavos de 2 1/2\r\n3 kgs de clavos de  2\r\n5 kgs de alambre de atar', '2024-10-22', 12, '2024-10-15', '2024-10-15', 0, '2024-10-15', 0, '2024-10-23', '2024-10-28', 'deposito', '2024-12-11', '2024-10-15 14:18:38'),
(294, 2, 'Sanitarios', 'kit accesorios de baño 	\r\n2 vanitory de 40\r\n2 kit de griferia fv pampa		\r\n1 bacha simple parrilla \r\n1 bacha simple cocina \r\naccesorios \r\n2 inodoros\r\n1 bidet 		\r\n1 mampara de 0.40 x 1,80 (ducha de 1,20 de ancho )\r\n1 mampara de 0.40x .1,80 para ducha de 0.60x 0.60\r\n	\r\n', '', '2024-10-28', 14, '2024-10-15', '2024-10-21', 0, '2024-10-22', 0, '2024-11-14', '2024-11-14', 'deposito', NULL, '2024-10-15 14:37:37'),
(295, 3, 'Varios', '50 mtrs 2 de pastico para proteger el piso de parkett  luego de pulido\r\n3 rollo de cinta adhesiva\r\n4 rollos de carton corrugado ', '', '2024-10-22', 14, '2024-10-15', '2024-10-15', 0, '2024-10-15', 0, '2024-10-21', '2024-10-21', 'deposito', NULL, '2024-10-15 14:47:41'),
(296, 15, 'Pintura', '8 enduidos\r\n2 fratachos de piedra \r\nfijador 10l\r\n3 tachos de latex\r\n5 de tarquini \r\n20 lijas de 180\r\n2 cintas de papel1 rodillo de pelo largo \r\n1 rodillo de pelo corto \r\nsintetico blanco satinado 4l\r\nsintetico negro satinado 4l\r\n1 bolsa de yeso de 30k\r\n1 tacho de pintura exterior ', '', '2024-10-22', 12, '2024-10-15', '2024-10-15', 0, '2024-10-15', 0, '2024-12-05', '2024-12-05', 'deposito', NULL, '2024-10-15 23:02:09'),
(297, 22, 'Corralon', '3 pallets de ladrillos de 12\r\n4 hierros del 8\r\n4 bolsones de arena\r\n\r\n', '20 litros de ceresita\r\n10 cemento\r\n10 de cal', '2024-10-22', 16, '2024-10-15', '2024-10-15', 0, '2024-10-17', 0, '2024-10-18', '2024-10-21', 'Corralon la 202', '2024-12-11', '2024-10-16 02:11:52'),
(298, 28, 'Corralon', '20 cementos\r\n30 cal\r\n10 hierros de 8\r\n5 hierros del 6\r\n', '', '2024-10-24', 16, '2024-10-16', '2024-10-16', 0, '2024-10-17', 0, '2024-10-18', '2024-10-21', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-16 11:33:21'),
(299, 28, 'Varios', '2 tachos de 20L de ceresita', '', '2024-10-23', 16, '2024-10-16', '2024-10-23', 0, '2024-10-31', 0, '2024-10-31', '2024-10-31', 'se envio hoy', NULL, '2024-10-16 11:34:03'),
(300, 23, 'Cerámicos', 'Porcelanato \r\nPB: 65m2\r\nPA: 35m2\r\nTOTAL: 100M2\r\n\r\nCERAMICA\r\nPATIO: 18m2\r\nTERRAZA: 28m2\r\nTOTAL: 46M2', '', '2024-10-24', 16, '2024-10-16', '2024-10-16', 0, '2024-10-17', 0, '2024-12-04', '2024-12-06', 'deposito', NULL, '2024-10-16 11:56:55'),
(301, 24, 'Varios', '\r\n130 tejuelas refractarias \r\n3 bolsas de pegamento refractario\r\n', 'tejuelas llevar de deposito', '2024-10-23', 16, '2024-10-16', '2024-10-16', 0, '2024-10-22', 0, '2024-10-27', '2024-10-29', 'deposito', '2024-12-11', '2024-10-16 13:11:46'),
(302, 23, 'Varios', '\r\n130 tejuelas refractarias \r\n3 bolsas de pegamento refractario', 'llevar tejuelas del deposito', '2024-10-23', 16, '2024-10-16', '2024-10-16', 0, '2024-10-22', 0, '2024-10-27', '2024-10-29', 'deposito', '2024-12-09', '2024-10-16 13:12:39'),
(303, 16, 'Electricidad', '2 disyuntor de 40 \r\n4 térmicas de 20 \r\n2 térmicas de 16 \r\n3 térmicas de 10 \r\n2  líneas de cable de 1.5\r\n2 líneas de cable de 2.5 \r\nTablero para 15 térmicas \r\n20 metro de cable de 6mm rojo \r\n20 metros de cable de 6mm azul\r\n2 rollos de 1.5 de cable blanco para retorno\r\n2 cajas de 10x10 \r\n15 mts de cable multipar', 'ver que tenemos en deposito ,demas comprar', '2024-10-25', 14, '2024-10-18', '2024-10-18', 0, '2024-10-22', 0, '2024-10-24', '2024-10-24', 'spot', '2024-12-11', '2024-10-18 21:29:59'),
(304, 16, 'Plomeria', '1 tanque 750lts + base \r\n1 flotante  tres cuartos\r\n4 reducción 32 x 25', '1 tuvo 32 rosca 1pulg macho \r\n2 te 32 tf \r\n4 codo 32 tf ', '2024-10-25', 14, '2024-10-18', '2024-10-18', 0, '2024-10-22', 0, '2024-10-27', '2024-10-29', 'sanitario del este', '2024-12-11', '2024-10-18 21:38:13'),
(306, 16, 'Construcción en Seco', '3 paquetes de montantes de 35', '', '2024-10-25', 14, '2024-10-18', '2024-10-18', 0, '2024-10-22', 0, '2024-10-31', '2024-10-31', 'deposito', NULL, '2024-10-18 21:45:30'),
(307, 16, 'Cerámicos', 'porcelanato para sócalos escaleras 7mtrs 2\r\ncerámica para sócalos base de parrilla y bacha en terraza 4 mtrs2', 'preguntar a haixa', '2024-10-25', 14, '2024-10-18', '2024-10-18', 0, '2024-10-22', 0, '2024-11-05', '2024-11-13', 'reino ceramico', '2024-12-11', '2024-10-18 22:07:00'),
(308, 16, 'Varios', '80 tajuela refractaria\r\n2 bolsas de arena refractaria', 'llevar tejuelas del deposito', '2024-10-29', 14, '2024-10-18', '2024-10-22', 0, '2024-10-22', 0, '2024-10-27', '2024-10-28', 'deposito', '2024-12-11', '2024-10-18 22:10:48'),
(310, 15, 'Sanitarios', '2 inodoros\r\n2 tapas de inodoro\r\n1 bidet \r\n2 vanitory de 50\r\n2 juegos de accesorio para baño\r\ngriferías de lavamanos, de videt , 1 griferia de ducha (uno no tiene videt ni ducha)\r\n2 Espejos\r\n1 mampara de 40 o 50 cm ( tomar en cuenta que el baño tiene 1,20 m ancho) alto de\r\n mampara  1,80 m \r\n1 bacha simple para parrila\r\n1 bacha simple para cocina \r\n2 sifon de 50 \r\n1 griferia de cocina \r\n1 griferia de parilla \r\n2 entrerroscas de 1/2 de poli \r\n2 codos de 1/2 de poli \r\n\r\n', '', '2024-10-25', 14, '2024-10-18', '2024-10-18', 0, '2024-10-22', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-10-18 22:43:29'),
(311, 15, 'Electricidad', '3  modulos de tomas exteriores dobles jelus con tapa \r\n2 teclas exteriores jelus con tapa \r\n86 tomas simples \r\n16 teclas simples \r\n8 teclas combinadas \r\n110 bastidores \r\n70 tapones ciegos \r\n10 tapas siegas para caja rectangular\r\n3 bastidores para minion', '', '2024-10-28', 14, '2024-10-18', '2024-10-21', 0, '2024-10-22', 0, '2024-12-02', '2024-12-02', 'spot', NULL, '2024-10-18 22:46:33'),
(313, 1, 'Corralon', '1 bolsón de arena', '', '2024-10-28', 14, '2024-10-21', '2024-10-21', 0, '2024-10-22', 0, '2024-10-23', '2024-10-28', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-21 20:12:36'),
(315, 15, 'Electricidad', '36 dicroicas \r\n36 spot \r\n36 sócalos \r\n2 apliques para baños \r\n6 apliques para terraza \r\n5 apliques exteriores \r\n1 aplique para la parrilla \r\n1 aplique para entrada principal', '', '2024-10-28', 14, '2024-10-21', '2024-10-21', 0, '2024-10-22', 0, '2024-12-02', '2024-12-02', 'spot', NULL, '2024-10-21 21:32:44'),
(316, 23, 'Plomeria', '\r\n1 rejilla vertical 110 pluvial \r\n1 rejilla horizontal 110 pluvial \r\n2 codo de 40 a 90 hh awaduc \r\n1 llave paso 25 t.f\r\n2 caño 25 f.t \r\n1 llave paso 32 t.f\r\n10 codo 25 t.f\r\n3 reducción 32 x 25 t.f\r\n1 tubo 32 rosca de 1 macho t.f \r\n1 flotante 3/4\r\n1 reducción 1 y 1/2  x 1 p.p', '3 codo de 25 rosca 3/4 hembra t.f\r\n2 te 32 t.f\r\n4 codo 32 t.f', '2024-10-29', 16, '2024-10-22', '2024-10-22', 0, '2024-10-22', 0, '2024-10-27', '2024-10-29', 'sanitario del este', '2024-12-09', '2024-10-22 11:26:46'),
(317, 24, 'Plomeria', 'Awaduck\r\n2 boca de acceso 63x50\r\n1 rompe espuma de 50 lavarropas\r\n4 codos de 110 hh\r\n4 codos de 110 a 45 hh\r\n4 codos de 110 a 45 mh\r\n1 ramal de 110 a 45\r\n13 codos de 40 hh\r\n2 reducciones de 63x50\r\n1 embudo 110 pluvial horizontal\r\n1 sopapa de 40 bañera ', '2 codo acometida 110\r\n4 codos de 110 hh\r\n4 codos de 110 mh\r\n1 ramal de 110x63\r\n2 codos de 40 hh\r\n4 codos de 63 hh\r\n5 codo de 50\r\n1 embudo 110 pluvial vertical ', '2024-10-29', 16, '2024-10-22', '2024-10-22', 0, '2024-10-22', 0, '2024-10-27', '2024-10-29', 'sanitario del este', '2024-12-11', '2024-10-22 11:53:58'),
(318, 24, 'Plomeria', 'Termofusion agua\r\n\r\n3 llaves de paso de 20\r\n3 llaves de paso de 25\r\n10 reducciones de 25x20\r\n1 codo de 25 rosca 3/4 hembra\r\n2 te de 20\r\n1 curva sobrepaso de 25\r\n2 reducción de 32x25\r\n1 llave de 32 esferica\r\n1 union doble de 32 \r\n20 caños de 20\r\n20 caños de 25\r\n1 flotante de 3/4\r\n1 tanque de 750 litros\r\nBase de tanque\r\n1 reduccion 1\"1/2 x 1\"\r\n2 cuadro de ducha\r\n50 tornillos del 8\r\n50 tarugos del 8', '4 reducciones de 25x20\r\n4 codos de 20\r\n4 codo de 25\r\n3 codo de 25 rosca 3/4 hembra\r\n3 te de 20\r\n8 te de 25\r\n3 curva sobrepaso de 25\r\n2 te de 32\r\n4 codo de 32\r\n1 reducción de 32x25\r\n1 tubo de 32 rosca 1\" macho. \r\n1 caño de 32\r\n5 caños de 25\r\n1 caño de 32\r\n2 cuadro de ducha\r\n50 tornillos del 8\r\n50 tarugos del 8', '2024-10-29', 16, '2024-10-22', '2024-10-22', 0, '2024-10-22', 0, '2024-10-27', '2024-10-29', 'sanitario del este', '2024-12-11', '2024-10-22 12:00:51'),
(319, 24, 'Aberturas', 'Ventanas corredizas\r\n- Entrada: 120cm de ancho x 60cm de alto\r\n- Sala estar: 80cm de ancho x 60cm de alto\r\n- Baño 1: 80cm de ancho x 60cm de alto\r\n- Baño 2: 60cm de ancho x 40cm de alto\r\n- Dormitorio 1: 130cm de ancho x 120cm de alto\r\n- Dormitorio 2: 130cm de ancho x 120cm de alto\r\n- Dormitorio 3: 120cm de ancho x 100cm de alto\r\n- Escalera: 120cm de ancho x 60cm de alto\r\n- Comedor: 150cm de ancho x 120cm de alto\r\n- Living: 150cm de ancho x 120cm de alto\r\n\r\nVentanas Balcón\r\n- Living: 200cm de ancho x 205cm de alto\r\n\r\nPaños fijos\r\n- Pasillo: 20cm de ancho x 90cm de alto\r\n\r\n', '', '2024-10-29', 16, '2024-10-22', '2024-10-22', 0, '2024-10-29', 0, '2024-11-19', '2024-11-28', 'ventanas malvinas', NULL, '2024-10-22 12:16:36'),
(320, 14, 'Corralon', '15 cal\r\n10 cemento', '15 bolsas de cal\r\n10 bolsas de cemento', '2024-10-29', 16, '2024-10-22', '2024-10-22', 0, '2024-10-22', 0, '2024-10-23', '2024-10-28', 'deposito', '2024-12-09', '2024-10-22 12:23:13'),
(321, 24, 'Plomeria', '9 llaves de paso de 20 termofusión', '', '2024-10-29', 16, '2024-10-22', '2024-10-22', 0, '2024-10-22', 0, '2024-10-27', '2024-10-29', 'sanitario del este', NULL, '2024-10-22 12:24:35'),
(322, 47, 'Corralon', '3 bolsones de arena\r\n1 pallet de cemento \r\n1 pallet de cal\r\n4 pallet de ladrillo hueco del  12 \r\n3 pallet ladrillo portante \r\n2 mallas del 6\r\n10 hierro del 8\r\n15 hierro del 6\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n', '5 Disco de corte para fierro pedir en ferreteria\r\n2 Tachos de Ceresita\r\n10 kilos de alambre de fardo\r\n2 kgs de clavos de 2 \r\n1 kg de clavo de 2 1/2', '2024-10-29', 16, '2024-10-22', '2024-10-22', 0, '2024-10-22', 0, '2024-10-23', '2024-10-28', 'Corralon la 202', '2024-12-11', '2024-10-22 12:50:40'),
(324, 15, 'Plomeria', '2 caños de 110 para pluvial awadut\r\n2 caños de 63 awaduct ventilación\r\n1 regilla pluvial de 110 horizontal \r\n1 Tapa ciega de 15 x 15 inspección camara sisterna\r\nPortareja de 8x Rejilla acero salida 40 mm \r\n1 sombrero de PVC de 63', 'Reducción  110 x 63\r\n1 regilla ventilación del extractor de cocina\r\n2 llaves de paso de 20 (Bacha de terraza)\r\n2 codos de 20 rosca media  h', '2024-10-29', 14, '2024-10-22', '2024-10-22', 0, '2024-10-22', 0, '2024-10-27', '2024-10-29', 'sanitario del este', '2024-12-09', '2024-10-22 14:42:22'),
(325, 26, 'Corralon', '\r\n2 Bolsones de Arena\r\n25 Cemento \r\n20 cal\r\n\r\n2 pallet de ladrillos del 12*18*33  \r\n', '', '2024-10-29', 14, '2024-10-22', '2024-10-22', 0, '2024-10-22', 0, '2024-10-23', '2024-10-28', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-22 21:10:16'),
(327, 35, 'Corralon', '30 bolsas de cal\r\n 30 bolsas de cemento\r\n3 bolsones de arena\r\n2 palet de ladrillos del 12\r\n6 hierros del 8\r\n6 hierros del 6\r\n\r\n\r\n', 'Herramientas para la obra \r\nBalde Albañil\r\nRegla\r\nTrompito\r\ntablon\r\nManguera de nivel\r\nAlargue', '2024-10-29', 16, '2024-10-22', '2024-10-22', 0, '2024-10-22', 0, '2024-10-23', '2024-10-28', 'Corralon la 202', '2024-12-11', '2024-10-22 21:39:44'),
(328, 34, 'Corralon', '3 palet del 12 \r\n1 palet del 8 \r\n2 bolsones de arena \r\n3 filtros\r\n6 hierros del 8', '2 tachos de Ceresita de 20 lts', '2024-10-29', 16, '2024-10-22', '2024-10-22', 0, '2024-10-22', 0, '2024-10-23', '2024-10-28', 'Corralon la 202', '2024-12-11', '2024-10-22 21:43:08'),
(329, 15, 'Corralon', '\r\n5 bolsas de cemento\r\n5 bolsas de cal\r\n1 bolsón de arena\r\n50 ladrillo del 12\r\n', '80 tejuelas reflectarias del deposito\r\n2 bolsas arena refractaria', '2024-10-29', 14, '2024-10-22', '2024-10-22', 0, '2024-10-22', 0, '2024-10-23', '2024-10-28', 'Corralon la 202', '2024-12-09', '2024-10-22 21:47:25'),
(330, 23, 'Corralon', '\r\n2 bolson de arena \r\n10 bolsas cemento \r\n3 hierros del 8', '', '2024-10-29', 16, '2024-10-22', '2024-10-22', 0, '2024-10-22', 0, '2024-10-23', '2024-10-28', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-22 21:59:48'),
(331, 24, 'Corralon', '\r\n3 hierros del 8', '', '2024-10-29', 16, '2024-10-22', '2024-10-22', 0, '2024-10-22', 0, '2024-10-23', '2024-10-28', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-22 22:06:44'),
(332, 15, 'Construcción en Seco', '5 paquete de montante de 35 \r\n1 paquete de solera de 35  \r\n 5 placas de 12,5 \r\n 2 cinta tramada,\r\n 30 kilo de yeso tuyango,\r\n 3000 t2 aguja\r\n5 placas de durlok', 'solo falta 5 placas de durlok', '2024-10-29', 14, '2024-10-22', '2024-10-22', 0, '2024-10-22', 0, '2024-10-27', '2024-10-28', 'deposito', '2024-12-09', '2024-10-22 22:15:31'),
(333, 19, 'Corralon', '3 tachos de 20L de ceresita', '3 tachos de 20 lts de ceresita', '2024-10-29', 16, '2024-10-22', '2024-10-22', 0, '2024-10-22', 0, '2024-10-23', '2024-10-28', 'deposito', '2024-12-11', '2024-10-22 23:06:56'),
(334, 39, 'Corralon', '\r\n 2 palet ladrillo del 8\r\n30 cal común\r\n', '2 tachos ceresita', '2024-10-30', 16, '2024-10-23', '2024-10-23', 0, '2024-10-23', 0, '2024-10-23', '2024-10-28', 'Corralon la 202', '2024-12-11', '2024-10-23 12:11:17'),
(335, 27, 'Corralon', '\r\n 8 malla del 6', '', '2024-10-30', 16, '2024-10-23', '2024-10-23', 0, '2024-10-23', 0, '2024-10-23', '2024-10-28', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-23 12:12:19'),
(336, 28, 'Corralon', '\r\n40 bolsas de Cemento', '', '2024-10-31', 16, '2024-10-23', '2024-10-23', 0, '2024-10-30', 0, '2024-10-30', '2024-11-01', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-23 12:13:23'),
(337, 47, 'Refuerzos', '1 Doble T de 4,8m del 12\r\n2 Doble T de 3 m del 12\r\n1 Doble T de 2,6 del 12 \r\n\r\nPOR FAVOR CHEQUEAR CON JUAN, esto lo saque del Pedido del Corralon que estaba todo mezclado', '1 doble t de 3m                  \r\n1 doble t de 5 metros ', '2024-11-01', 9, '2024-10-23', '2024-10-23', 0, '2024-10-23', 0, '2024-11-07', '2024-11-07', 'deposito', '2024-12-11', '2024-10-23 12:25:46'),
(342, 23, 'Varios', 'Espuma aluminio h10m 1x10m', '', '2024-10-30', 16, '2024-10-23', '2024-10-23', 0, '2024-11-01', 0, '2024-11-01', '2024-11-01', 'deposito', NULL, '2024-10-23 18:45:37'),
(345, 43, 'Aberturas', '2 ventanas de 1.50 de ancho x 1.20 de alto \r\n1 de 2.40 de ancho x 2.10 de alto ', '', '2024-11-07', 12, '2024-10-24', '2024-10-24', 0, '2024-10-29', 0, '2024-11-14', '2024-11-14', 'Ventanas malvinas', NULL, '2024-10-24 21:19:37'),
(346, 15, 'Aberturas', '\r\nVentana de vidrio fijo  de 0,55 ancho x 2.08 alto\r\nVentana balcón corrediza de 1.20 ancho x 2,10 alto\r\nventana  oficina PB 0.60 ancho x 0.90 alto brazo de empuje \r\n', '', '2024-11-02', 14, '2024-10-26', '2024-10-26', 0, '2024-10-28', 0, '2024-11-14', '2024-11-14', 'Ventanas malvinas', NULL, '2024-10-26 19:07:07'),
(347, 3, 'Sanitarios', '1 tapa de inodoro\r\naccesorios de 1 baño \r\n1 cocina a gas ', 'ya comprado\r\n1 espejo \r\n1 campana sin filtro de carbono \r\nbacha de afuera \r\nBacha para cocina de 52 x 32 x 18 de profundidad ', '2024-11-03', 14, '2024-10-27', '2024-10-27', 0, '2024-10-28', 0, '2024-11-25', '2024-11-25', 'sanitario del este', '2024-12-11', '2024-10-27 15:37:34'),
(348, 13, 'Construcción en Seco', '5 paquete de montante de 35  \r\n100 tarugos  del 8 \r\n20 placas', '', '2024-11-04', 16, '2024-10-28', '2024-10-28', 0, '2024-11-06', 0, '2024-11-14', '2024-11-14', 'easy', NULL, '2024-10-28 11:07:46'),
(349, 19, 'Construcción en Seco', 'Techo *Del Campo UF1*\r\n4 perfiles C Negro de 80 mm x 40mm x 15 mm de 12 mts-\r\n- 10 chapas  sinusoidad de 4m x 1,1\r\n- 35m2 de aislante \r\n- 35m2 de malla sosten de plastico\r\n- 100 tornillos y tarugos para chapa\r\n', '', '2024-11-04', 16, '2024-10-28', '2024-10-28', 0, '2024-10-31', 0, '2024-10-31', '2024-10-31', 'CMP', NULL, '2024-10-28 14:31:27'),
(350, 20, 'Construcción en Seco', 'Techo *Del Campo UF2*\r\n- 5 perfiles C  Negro de 80 mm de 40 mm x 15 mm de 12 mts\r\n- 6 chapas sinusiodad de 1,1  de 3,50m\r\n- 2   idem chapas de 4m\r\n- 1  idemchapa de 1,50m\r\n- 25m2 de aislante\r\n- 25m2 de malla sosten de plastico\r\n- 70 tornillos y tarugos para chapa\r\n- ', '', '2024-11-04', 16, '2024-10-28', '2024-10-28', 0, '2024-10-31', 0, '2024-10-31', '2024-11-04', 'CMP', NULL, '2024-10-28 14:33:05'),
(351, 13, 'Electricidad', '\r\n- 42 dicroicas \r\n- 3 apliques de baño\r\n- 1 colgante para cocina (pedido en plano)\r\n- 52 tomas\r\n- 26 bastidores dobles\r\n- 8 bastidores mingon\r\n- 4 tapas ciwgas mignon\r\n- 3 cajas rectangulares\r\n- 1 caja mignon\r\n- 10 teclas simples\r\n- 10 teclas combinadas\r\n- 3 extractores para baño\r\n\r\n', '', '2024-11-04', 16, '2024-10-28', '2024-10-29', 0, '2024-11-06', 0, '2024-11-08', '2024-11-11', 'spot', NULL, '2024-10-28 14:38:19'),
(352, 13, 'Electrodomesticos', 'cocina a gas', '', '2024-11-04', 16, '2024-10-28', '2024-10-28', 0, '2024-11-06', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-10-28 14:39:02'),
(353, 43, 'Corralon', '2 pallet de ladrillos del 12\r\n2 bolsones de arena\r\n4 barras de hierro del 12', '', '2024-11-04', 9, '2024-10-28', '2024-10-28', 0, '2024-10-28', 0, '2024-10-28', '2024-10-30', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-28 16:08:53'),
(354, 43, 'Construcción en Seco', '5 perfiles  C Negro de 80mm  x 40 mm x 15 mm x 12 metros\r\n5 chapas sinusoidad de 8 metros x 1,1 mm   ', '', '2024-11-04', 9, '2024-10-28', '2024-10-28', 0, '2024-10-28', 0, '2024-10-28', '2024-10-30', 'COMERCIAL CMP', NULL, '2024-10-28 17:29:37'),
(355, 3, 'Plomeria', '1 flexible aprobado de 1/2  de 30 cm calefón\r\n1 buje de 3/4  x 1/2 de bronce \r\n1  flexible aprobado de 1/2  de 50 cm  para la cocina\r\n2 entrerrosca de 1/2 de PP\r\n2 codos  1/2 M H de PP\r\nsifón simple de 50 cm\r\n1 flexible de 1/2 de 30 cm para calefón\r\n 1 reducción   pvc  de 120 x 110\r\n4 rejillas de ventilación de 15 x 15\r\n3 rejillas de 12 x 12', '', '2024-11-04', 14, '2024-10-28', '2024-10-28', 0, '2024-11-06', 0, '2024-11-07', '2024-11-08', 'sanitario del este', NULL, '2024-10-28 21:38:25'),
(356, 16, 'Electricidad', '1 jabalina de 3/4 con su caja  de inspección\r\ncable del  6  mm verde  15 metros para la jabalina', '', '2024-11-05', 14, '2024-10-29', '2024-10-29', 0, '2024-11-06', 0, '2024-11-08', '2024-11-08', 'Deposito', NULL, '2024-10-29 11:07:51'),
(358, 2, 'Aberturas', '1 puerta  para baño  Pb  de  0.60 x 2 metros derecha', '', '2024-11-05', 14, '2024-10-29', '2024-10-29', 0, '2024-10-30', 0, '2024-11-14', '2024-11-14', 'Ventanas malvinas', NULL, '2024-10-29 21:53:20'),
(359, 34, 'Corralon', '1 palet de ladrillos del 12 \r\n30  palet de cal\r\n 5 bolsas de cemento\r\n', '', '2024-11-05', 17, '2024-10-29', '2024-10-29', 0, '2024-10-30', 0, '2024-10-30', '2024-11-01', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-29 22:19:06'),
(360, 38, 'Corralon', '2 palet de ladrillos huecos del 12 ', '', '2024-11-05', 17, '2024-10-29', '2024-10-29', 0, '2024-10-30', 0, '2024-10-30', '2024-11-04', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-29 22:29:40'),
(361, 38, 'Varios', '2 baldes de 20L de cerecita.\r\n(Hay un balde de 20L para retirar de la obra) ', '', '2024-11-05', 17, '2024-10-29', '2024-10-29', 0, '2024-11-06', 0, '2024-11-11', '2024-11-11', 'Deposito', NULL, '2024-10-29 22:32:34'),
(362, 42, 'Corralon', '70 ladrillos huecos del 12 \r\n2 palet de ladrillos huecos del 8\r\n3 bolsones de arena\r\n', '', '2024-11-05', 17, '2024-10-29', '2024-10-29', 0, '2024-10-30', 0, '2024-10-30', '2024-11-04', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-30 00:12:25'),
(363, 42, 'Depósito', '1 tacho de 20L de cerecita.', '1 tacho de 20 lts de ceresita', '2024-11-05', 17, '2024-10-29', '2024-10-29', 0, '2024-10-30', 0, '2024-11-11', '2024-11-11', 'Deposito', '2024-12-11', '2024-10-30 00:13:02'),
(364, 45, 'Corralon', '2 palet ladrillos huecos del 12\r\n2 palet ladrillos huecos del 8 \r\n2 bolsones de arena \r\n20 bolsas de cal \r\n20 bolsas de cemento ', '', '2024-11-05', 17, '2024-10-29', '2024-10-29', 0, '2024-10-30', 0, '2024-10-30', '2024-11-04', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-30 00:18:36'),
(365, 45, 'Corralon', '2 baldes de 20 L de cerecita ', '2 baldes de 20 lts de ceresira', '2024-11-05', 17, '2024-10-29', '2024-10-29', 0, '2024-10-30', 0, '2024-11-07', '2024-11-07', 'deposito', '2024-12-11', '2024-10-30 00:19:18'),
(366, 38, 'Corralon', '20 bolsas de cemento \r\n20 bolsas de cal \r\n2 bolsones de arena', '', '2024-11-05', 17, '2024-10-29', '2024-10-29', 0, '2024-10-30', 0, '2024-10-30', '2024-11-04', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-30 00:21:39'),
(367, 39, 'Corralon', '2 palet de ladrillos huecos del 12 \r\n2 bolsones de arena \r\n20 bolsas de cal \r\n20 bolsas de cemento ', '', '2024-11-05', 17, '2024-10-29', '2024-10-29', 0, '2024-10-30', 0, '2024-10-30', '2024-11-04', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-30 00:27:41'),
(368, 39, 'Corralon', '1 balde de 20L de cerecita ', '1 balde de 20 lts de ceresita', '2024-11-05', 17, '2024-10-29', '2024-10-29', 0, '2024-10-30', 0, '2024-11-07', '2024-11-07', 'deposito', '2024-12-11', '2024-10-30 00:28:23'),
(369, 27, 'Corralon', '- 2 pallet de ladrillo del 8\r\n- 100 ladrillos comun\r\n', '', '2024-11-05', 16, '2024-10-29', '2024-10-29', 0, '2024-10-30', 0, '2024-10-30', '2024-11-04', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-30 02:09:21');
INSERT INTO `compras` (`id`, `idobra`, `rubro`, `detalle`, `deposito`, `fnecesidad`, `idusucarga`, `fcarga`, `fenvio`, `idusucontrol`, `fcontrol`, `idusucompra`, `fcompra`, `fentrega`, `pentrega`, `fdeposito`, `fecha`) VALUES
(370, 27, 'Corralon', '- 5kg de alambre\r\n- 5kg de clavo \r\n- 2 tachos de ceresita', '5 kgs de alambre\r\n5 kgs de clavos\r\n2 tachos de ceresira', '2024-11-05', 16, '2024-10-29', '2024-10-29', 0, '2024-10-30', 0, '2024-11-07', '2024-11-07', 'deposito', '2024-12-11', '2024-10-30 02:10:11'),
(371, 21, 'Corralon', '- 2 bolsones de arena\r\n- 12 cemento', '', '2024-11-05', 16, '2024-10-29', '2024-10-29', 0, '2024-10-30', 0, '2024-10-30', '2024-11-04', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-30 02:11:28'),
(372, 19, 'Corralon', '- 5 bolsones de arena \r\n- 20 cemento \r\n- 30 cal\r\n', '', '2024-11-05', 16, '2024-10-29', '2024-10-29', 0, '2024-10-30', 0, '2024-10-30', '2024-11-04', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-30 02:12:53'),
(373, 19, 'Corralon', '- 4 tachos de ceresita', '4 tachos de ceresita de 20 lts', '2024-11-05', 16, '2024-10-29', '2024-10-29', 0, '2024-10-30', 0, '2024-11-07', '2024-11-07', 'deposito', '2024-12-11', '2024-10-30 02:13:19'),
(374, 13, 'Electrodomesticos', 'Campana con filtro', '', '2024-11-05', 16, '2024-10-29', '2024-10-29', 0, '2024-11-06', 0, '2024-11-25', '2024-11-27', 'sanitario del este', NULL, '2024-10-30 02:15:16'),
(375, 14, 'Corralon', '- 1 pallet de ladrillo del 12\r\n- 10 cal\r\n10 cemento', '', '2024-11-05', 16, '2024-10-29', '2024-10-29', 0, '2024-10-30', 0, '2024-10-30', '2024-11-04', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-30 02:16:43'),
(376, 14, 'Depósito', '- 3 discos de corte de hierro (moladora grande)\r\n- 3 discos de corte de hierro (moladora chica?', '', '2024-11-05', 16, '2024-10-29', '2024-10-29', 0, '2024-11-07', 0, '2024-11-11', '2024-11-11', 'Deposito', NULL, '2024-10-30 02:17:52'),
(377, 28, 'Corralon', '- 4 pallet de ladrillo del 12\r\n- 9 hierros del 8\r\n-', '', '2024-11-05', 16, '2024-10-29', '2024-10-29', 0, '2024-10-30', 0, '2024-10-30', '2024-11-04', 'Corralon la 202', NULL, '2024-10-30 02:19:55'),
(378, 28, 'Depósito', '- 3 discos de corte de hierro (chico)\r\n- 3 discos de corte de madera (chico) \r\n- 2 tachos de ceresita', '', '2024-11-05', 16, '2024-10-29', '2024-10-29', 0, '2024-11-07', 0, '2024-11-11', '2024-11-11', 'Deposito', NULL, '2024-10-30 02:21:14'),
(381, 2, 'Electricidad', ' 21 tomas dobles  \r\n4 puntos combinados teclas\r\n18 teclas simples \r\n2 tomas miñón  de 20 Amper para Aires A\r\nApliques de pared exterior 9\r\n1 aplique para parrilla \r\n2 aplique para baño \r\nDicroicas 25\r\nApliques para escalera 2 \r\nToma miñon 20 amper 4  \r\nPuntos para TV Cable 3\r\n6 tomas exteriores simple', '', '2024-11-12', 14, '2024-10-30', '2024-11-05', 0, '2024-11-06', 0, '2024-11-08', '2024-11-08', 'spot', NULL, '2024-10-30 20:53:23'),
(382, 16, 'Aberturas', '1 PUERTA DE MARCO DE ALUMINIO MATERIAL TRASLUCIDO\r\n 0.60X  2,00 derecha la de Paraguay.   ', '', '2024-11-07', 14, '2024-10-30', '2024-10-31', 0, '2024-11-06', 0, '2024-11-14', '2024-11-14', 'Ventanas malvinas', NULL, '2024-10-30 21:20:14'),
(384, 19, 'Zingueria', '-19 metros lineales de babeta de cierre lateral\r\n- 2ml de canaleta contramuro izquierda\r\n3 metros de canaleta contramuro derecha \r\n- 10 ménsulas \r\nSe lo envie directamente a juan con un dibujo de la zingueria', '', '2024-11-06', 9, '2024-10-30', '2024-10-30', 0, '2024-10-31', 0, '2024-11-28', '2024-12-05', 'zingueria rolon', NULL, '2024-10-30 21:43:46'),
(385, 20, 'Zingueria', ' 6ml de canaleta cotramuro izquierda\r\n19ml de babeta de cierre lateral \r\n- 10 mensulas\r\nSe lo envie a Juan con los dibujos', '', '2024-11-06', 9, '2024-10-30', '2024-10-30', 0, '2024-10-31', 0, '2024-11-28', '2024-12-05', 'zingueria rolon', NULL, '2024-10-30 21:46:14'),
(386, 1, 'Aberturas', '1 puerta de chapa  negra de 0.70 x 2,05 derecha', '', '2024-11-07', 14, '2024-10-31', '2024-10-31', 0, '2024-11-07', 0, '2024-11-28', '2024-12-05', 'corralon la 202', NULL, '2024-10-31 11:38:50'),
(388, 3, 'Plomeria', '\r\n1 buje de 3/4  x 1/2 de bronce \r\n1  flexible aprobado de 1/2  de 50 cm  para la cocina\r\n2 entrerrosca de 1/2 de PP\r\n2 codos  1/2 M H de PP\r\nsifón simple de 50 cm\r\n1 flexible de 1/2 de 30 cm para calefón\r\n 1 reducción   pvc  de 120 x 110\r\n4 rejillas de ventilación de 15 x 15\r\n2 rejillas de 12 x 12', '', '2024-11-07', 14, '2024-10-31', '2024-10-31', 0, '2024-11-06', 0, '2024-11-07', '2024-11-08', 'pedido repetido #355', NULL, '2024-10-31 21:49:54'),
(389, 16, 'Corralon', '2 hierros del 8', '', '2024-11-08', 14, '2024-11-01', '2024-11-01', 0, '2024-11-06', 0, '2024-11-08', '2024-11-12', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-01 20:37:13'),
(390, 15, 'Corralon', '1 bolsón de arena', '', '2024-11-08', 14, '2024-11-01', '2024-11-01', 0, '2024-11-06', 0, '2024-11-06', '2024-11-06', 'corralon la 202', NULL, '2024-11-01 20:38:04'),
(392, 55, 'Corralon', '2 pallet de ladrillos portantes  del 12 x 19 x 33\r\n6 pallet de ladrillos huecos de 12 x 18 x 33\r\n12 mallas del 6\r\n4   bolsones de piedras\r\n8  bolsones de arena\r\n1 pallet de cemento\r\n1 pallet de cal\r\n13 viguetas de 4,60 \r\n54 ladrllos de tergopol\r\n30 hierros del 8\r\n30 hierros del 6', '', '2024-11-11', 9, '2024-11-02', '2024-11-02', 0, '2024-11-02', 0, '2024-11-08', '2024-11-11', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-02 19:16:58'),
(393, 55, 'Varios', '8 kgs de alambre\r\n4 kgs de clavos de 2\r\n4 kgs de clavos de 2,5\r\n5 tachos de ceresita de 20', '8 kgs de alambre\r\n4 kgs de clavos de 2\r\n4 kgs de clavos de 2,5\r\n5 tachos de ceresita de 20', '2024-11-11', 9, '2024-11-02', '2024-11-02', 0, '2024-11-02', 0, '2024-11-02', '2024-11-05', 'Corralon la 202', '2024-12-11', '2024-11-02 19:18:28'),
(394, 13, 'Pintura', '- 1 rodillo pelo corto nro 17\r\n- 1 rodillo pelo largo nro 5\r\n- 3 pinceles nro 10\r\n- 2 tachos de 20L de pintura latex', '', '2024-11-11', 16, '2024-11-04', '2024-11-04', 0, '2024-11-07', 0, '2024-11-14', '2024-11-14', 'coco', NULL, '2024-11-04 18:01:23'),
(395, 16, 'Corralon', '3 cemento \r\n', '', '2024-11-12', 14, '2024-11-04', '2024-11-05', 0, '2024-11-06', 0, '2024-11-11', '2024-11-11', 'Deposito', NULL, '2024-11-04 21:38:33'),
(396, 16, 'Plomeria', '10 codos de 25 de sigas\r\nUna llave de paso de 32 tanque\r\nUna doble de 32\r\n3 t de 32\r\n2 codos de 32 TF agua\r\nY tubo de 32 rosca 1pulg m h\r\n4 Codo de 100 galvanizada \r\nUn sombrero de 100 galvanizado\r\n5 Tiras de 1 metro  100 de galvanizado \r\nCaño de 63 una tira de 4 metros \r\n1 sombrero de 63 PVC\r\n3 codos de 110  90 grados awaduct m h \r\n2 curvas de 45 de 110\r\n1 sombrero de 110 PVC\r\n2 grampas de 100 galvanizadas\r\n50 tornillos y tarugos del 8\r\n', '', '2024-11-11', 14, '2024-11-04', '2024-11-04', 0, '2024-11-06', 0, '2024-11-25', '2024-11-27', 'sanitario del este', NULL, '2024-11-04 21:40:23'),
(397, 26, 'Depósito', '\r\n2kg de alambre \r\n1kg de clavos de 2 pulga\r\n1kg de clavos de 2 y media pulga\r\n\r\n2 balde de cerecita de 20lts\r\n', '', '2024-11-12', 14, '2024-11-04', '2024-11-05', 0, '2024-11-08', 0, '2024-11-11', '2024-11-12', 'Deposito', NULL, '2024-11-04 22:29:25'),
(398, 26, 'Plomeria', 'Awaduc \r\n2 Pileta Patio 63x 40\r\n2 boca de acceso 63x50 \r\n3 regillas 110 pluvial pvc vertical \r\n8 tira caño 110\r\n 2 tira caño 40\r\n2 tira caño 63\r\n2 codo a cometida 110x63\r\n2 ramal 110 a 45 \r\n1 ramal 110 x 63 \r\n6 codo 110 h.h \r\n3 codo 110 h.h a 45\r\n6 codo 40 h.h \r\n3 codo 40 h.h a 45 \r\n5 codo 50h.h \r\n4 codo 63 h.h\r\n3 codo 6 h.h 45 \r\nPIESAS TERMO FUSION \r\n11 llave paso 20 \r\n11 reducción 25x20 \r\n15 tira caño 25 \r\n10 tira caño 20 \r\n14 codo 20 rosca 1/2 t.f \r\n25 codo 20 \r\n25 codo 25 \r\n10 te 20 \r\n10 te 25\r\n10 curva sobre paso 20 \r\n1 tira caño 32 \r\n2 te 32 \r\n2 codo 32 \r\n1 llave paso 32 \r\n1 unión doble 32 \r\n1 tubo 32 rosca 1 macho \r\n3 codo 25 rosca 3/4 hembra \r\n2 llave paso 25 esférica \r\n3 reducción 32x25 \r\n1 tanque + base 500 litros\r\n1 flotante', '', '2024-11-12', 14, '2024-11-05', '2024-11-05', 0, '2024-11-25', 0, '2024-11-29', '2024-11-29', 'sanitario del este', NULL, '2024-11-05 12:17:39'),
(399, 24, 'Aberturas', 'Puertas\r\n- Puerta principal: 70x2.05 chapa\r\n', '', '2024-11-12', 12, '2024-11-05', '2024-11-05', 0, '2024-11-05', 0, '2024-11-19', '2024-11-19', 'deposito', NULL, '2024-11-05 13:45:09'),
(400, 34, 'Corralon', '2 bolsones de Arena \r\n2 bolsones de cascotes ', '', '2024-11-12', 17, '2024-11-05', '2024-11-05', 0, '2024-11-08', 0, '2024-11-11', '2024-11-13', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-05 15:31:51'),
(401, 34, 'Depósito', '1 kilo de clavos de 3 pulgadas o 2,5 pulgadas \r\n1 escobillon \r\n1 trompito \r\n3 cuerpos de andamios ', '', '2024-11-12', 17, '2024-11-05', '2024-11-05', 0, '2024-11-07', 0, '2024-11-11', '2024-11-12', 'Deposito', NULL, '2024-11-05 18:52:13'),
(402, 35, 'Depósito', '1 pedazo de metal desplegable de 1m x 60cm \r\n6 Baldes de albañil (mínimo 4) \r\n1 balde de 20L de cerecita \r\n1 regla de 2 mts \r\n2 tablones \r\n2 caballetes \r\n(O 1 cuerpo de andamio) \r\n1 fenolico \r\n4 puntales telescópicos ', '', '2024-11-12', 17, '2024-11-05', '2024-11-05', 0, '2024-11-07', 0, '2024-11-11', '2024-11-13', 'Deposito', NULL, '2024-11-05 18:54:44'),
(403, 35, 'Corralon', '2 bolsones de Arena \r\n1 bolsón de piedra partida \r\n1 bolsón de cascotes ', '', '2024-11-12', 17, '2024-11-05', '2024-11-05', 0, '2024-11-08', 0, '2024-11-08', '2024-11-12', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-05 19:39:23'),
(404, 39, 'Depósito', '2 baldes de 20L de cerecita \r\n1 disco de corte de hierro para amoladora chica \r\n1 disco de corte de pared para amoladora chica\r\n\r\n', '', '2024-11-12', 17, '2024-11-05', '2024-11-05', 0, '2024-11-07', 0, '2024-11-11', '2024-11-13', 'Deposito', NULL, '2024-11-05 19:49:41'),
(405, 39, 'Corralon', '6 hierros de 8mm de diámetro\r\n6 hierros de 6mm de diámetro \r\n', '', '2024-11-12', 17, '2024-11-05', '2024-11-05', 0, '2024-11-13', 0, '2024-11-14', '2024-11-19', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-05 19:51:48'),
(406, 42, 'Depósito', '1 balde de 20L de cerecita ', '', '2024-11-12', 17, '2024-11-05', '2024-11-05', 0, '2024-11-07', 0, '2024-11-11', '2024-11-11', 'Deposito', NULL, '2024-11-05 19:54:11'),
(407, 15, 'Aberturas', 'una puerta de chapa de 0,7 x 2,05 derecha para salida a la terraza', '', '2024-11-12', 14, '2024-11-05', '2024-11-05', 0, '2024-11-06', 0, '2024-11-28', '2024-12-05', 'corralon la 202', NULL, '2024-11-05 22:01:39'),
(409, 15, 'Sanitarios', '2 flexibles de  3/4 de 25 cm\r\n2 entrerrosca de 3/4 de poli\r\n1 T de 3/4 de poli\r\n1 entrerrosca de 1/2  a 3.8 de bronce\r\n2 tornillos y tarugos  tirafondo de 10\r\n\r\n', 'un termo tanque eléctrico  de 65 litros  de 66.6 x 41 cm (entregado)', '2024-11-18', 14, '2024-11-05', '2024-11-10', 0, '2024-11-13', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-05 23:25:29'),
(410, 14, 'Corralon', '2 bolsón de arena  \r\n3 hierros del 8 \r\n5 cal \r\n5 cemento', '', '2024-11-12', 16, '2024-11-05', '2024-11-05', 0, '2024-11-08', 0, '2024-11-08', '2024-11-12', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-05 23:29:43'),
(411, 24, 'Corralon', '\r\n1 pallet de ladrillos del 12\r\n12 cemento', '', '2024-11-12', 16, '2024-11-05', '2024-11-05', 0, '2024-11-08', 0, '2024-11-08', '2024-11-12', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-05 23:30:48'),
(412, 14, 'Depósito', 'Para llevar \r\n1kg y 1/2 de electrodos de 2y1/2\r\nSoldadora\r\n', '', '2024-11-12', 16, '2024-11-05', '2024-11-05', 0, '2024-11-07', 0, '2024-11-11', '2024-11-11', 'Deposito', NULL, '2024-11-05 23:36:38'),
(413, 42, 'Refuerzos', '2 hierros de 8mm de diámetro \r\n1 perfil doble T de 3,45 mts de largo ', '', '2024-11-12', 17, '2024-11-05', '2024-11-05', 0, '2024-11-13', 0, '2024-11-13', '2024-11-14', 'Deposito', NULL, '2024-11-05 23:37:59'),
(414, 24, 'Varios', 'Reposicion por robo\r\n130 tejuelas refractarias ', '', '2024-11-12', 16, '2024-11-05', '2024-11-05', 0, '2024-11-13', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-05 23:40:00'),
(415, 24, 'Varios', 'Para rejas de delgado\r\n- 22ml de caño 40x40 (para marcos)\r\n- 62ml de caño 20x40 (para divisiones) \r\n- Soldadora\r\n- 1kg y 1/2 de electrodos de 2 y 1/2\r\n- 4 discos de corte de hierro (chico) \r\n- 3 discos flat (chico)\r\n\r\nConsultar dimensiones con Juan', '', '2024-11-12', 16, '2024-11-05', '2024-11-05', 0, '2024-11-13', 0, '2024-12-19', '2024-12-19', 'deposito', NULL, '2024-11-05 23:47:52'),
(416, 22, 'Zingueria', '5 chapas de 3m\r\n6 perfiles C de 4m\r\n50 tornillos y tarugos para chapa\r\n12m2 de aislante \r\n12m2 de malla sosten plastico\r\n', '', '2024-11-12', 16, '2024-11-05', '2024-11-05', 0, '2024-11-14', 0, '2024-11-29', '2024-12-03', 'comercial cmp', NULL, '2024-11-06 00:09:57'),
(418, 47, 'Corralon', '4 bosones de arena\r\n1 bolsón de piedra partida.\r\n1/2 pallet de cemento.\r\n1/2 pallet de cal.', '', '2024-11-13', 16, '2024-11-06', '2024-11-06', 0, '2024-11-07', 0, '2024-11-07', '2024-11-08', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-06 11:58:57'),
(419, 47, 'Varios', '4 discos de corte hierro \r\n2 discos de corte de pared \r\n4 filtros \r\n2kg de alambre', '', '2024-11-13', 16, '2024-11-06', '2024-11-06', 0, '2024-11-13', 0, '2024-11-21', '2024-11-21', 'deposito', NULL, '2024-11-06 12:00:00'),
(420, 22, 'Corralon', '2 pallet ladrillo del 12 \r\n3 barra de hierro del 8\r\n', '', '2024-11-13', 16, '2024-11-06', '2024-11-06', 0, '2024-11-08', 0, '2024-11-08', '2024-11-12', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-06 12:02:29'),
(421, 22, 'Depósito', '2kg de clavos de 2 y 1/2\r\n1kg de alambre de atar', '', '2024-11-13', 16, '2024-11-06', '2024-11-06', 0, '2024-11-07', 0, '2024-11-11', '2024-11-12', 'Deposito', NULL, '2024-11-06 12:03:45'),
(422, 38, 'Refuerzos', '1 perfil doble T de 1,40mts de largo \r\n1 perfil doble T de 3,95mts de largo\r\n1 perfil doble T de 4,50mts de largo', '', '2024-11-13', 17, '2024-11-06', '2024-11-06', 0, '2024-11-13', 0, '2024-11-26', '2024-11-27', 'deposito', NULL, '2024-11-06 14:31:58'),
(423, 35, 'Refuerzos', '1 perfil doble T de 3 mts de largo \r\n1 perfil doble T de 4,50 mts de largo ', '', '2024-11-14', 17, '2024-11-07', '2024-11-07', 0, '2024-11-13', 0, '2024-11-13', '2024-11-14', 'Deposito ', NULL, '2024-11-07 14:05:09'),
(424, 39, 'Varios', '-DISCOS DE CORTE PARA AMOLADORA CHICA:\r\n2 de hierro \r\n2 de pared \r\n1 de madera \r\n-2 ROLLOS DE ALAMBRE\r\n-CLAVOS:\r\n2 kilos de 1 pulgada y media \r\n2 kilos de 2 pulgadas y media', '', '2024-11-15', 17, '2024-11-08', '2024-11-08', 0, '2024-11-13', 0, '2024-11-21', '2024-11-21', 'deposito', NULL, '2024-11-08 13:30:12'),
(425, 26, 'Corralon', '4 bolsones de arena\r\n25 bolsas de cemento\r\n20 bolsas de cal\r\n3 pallet de ladrillos del 12', '', '2024-11-18', 9, '2024-11-08', '2024-11-08', 0, '2024-11-08', 0, '2024-11-08', '2024-11-11', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-08 18:25:30'),
(426, 43, 'Corralon', '5 bolsones de arena\r\n10 bolsas de cemento\r\n10 bolsas de cal', '', '2024-11-18', 9, '2024-11-08', '2024-11-08', 0, '2024-11-08', 0, '2024-11-08', '2024-11-11', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-08 18:35:34'),
(427, 37, 'Depósito', '3 tambores de Ceresita de 200  (el que es el mas barato)\r\n4 bolsones de arena\r\n1 pallet de cemento', '', '2024-11-18', 9, '2024-11-08', '2024-11-08', 0, '2024-11-08', 0, '2024-11-08', '2024-11-11', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-08 18:37:26'),
(428, 26, 'Corralon', '2 bolsones de arena\r\ncemento 15\r\ncal 10', '', '2024-11-18', 14, '2024-11-10', '2024-11-11', 0, '2024-11-12', 0, '2024-11-12', '2024-11-15', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-10 23:34:08'),
(429, 16, 'Corralon', '5 cemento\r\n1 bolsón de arena', '', '2024-11-18', 14, '2024-11-10', '2024-11-10', 0, '2024-11-12', 0, '2024-11-12', '2024-11-14', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-10 23:36:26'),
(430, 1, 'Corralon', '1 bolsón de Arena', '', '2024-11-18', 14, '2024-11-10', '2024-11-10', 0, '2024-11-12', 0, '2024-11-12', '2024-11-15', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-10 23:38:21'),
(432, 2, 'Sanitarios', '1 termotanque electico de 65 litros (66,5 x 41 cm) \r\n2 flexibles de 3/4 de 25 cm\r\n2 entrerrosca de 3/4 de poli\r\n1 T de 3/4 de poli\r\n1 entrerrosca de 1/2 a 3/8 de bronce4 MM\r\n2 tornillos y tarugos tirafondo de 10\r\n', '', '2024-11-18', 14, '2024-11-10', '2024-11-10', 0, '2024-11-13', 0, '2024-11-14', '2024-11-14', 'deposito', NULL, '2024-11-11 00:04:21'),
(433, 15, 'Pintura', '3 tachos de Tarquini\r\n1 base de 20 litros\r\n5 tachos de enduidos \r\n5 tachos de latex interior 20lts\r\n50 lijas de 180 \r\n20 lijas de 80\r\n2 rodillos grandes  pelo corto \r\n2 rodillos grandes  pelo largo \r\n2 pincel de n 20 \r\n2 cintas de papel \r\n1 tacho  de  aguarrás \r\n1 bolsa  de yeso 30 kg\r\n1 tacho de pintura  blanco para el pasillo  exterior\r\n4 litro de sintético blanco', '', '2024-11-18', 14, '2024-11-10', '2024-11-11', 0, '2024-11-14', 0, '2024-12-10', '2024-12-10', 'pinturería coco', NULL, '2024-11-11 00:19:41'),
(434, 1, 'Sanitarios', 'Para  termo tanque eléctrico  \r\n2 flexibles de  3/4 de 25 cm\r\n2 entrerrosca de 3/4 de poli\r\n1 T de 3/4 de poli\r\n1 entrerrosca de 1/2  a 3.8 de bronce\r\n2 tornillos y tarugos  tirafondo de 10\r\n\r\n', '', '2024-12-01', 14, '2024-11-10', '2024-11-24', 0, '2024-11-25', 0, '2024-11-25', '2024-11-27', 'sanitario del este', NULL, '2024-11-11 00:32:52'),
(435, 1, 'Varios', '8 tejuelas refractario\r\n1 bolsa de tierra refractaria', '', '2024-11-18', 14, '2024-11-10', '2024-11-10', 0, '2024-11-13', 0, '2024-11-25', '2024-11-25', 'deposito', NULL, '2024-11-11 00:43:40'),
(436, 15, 'Construcción en Seco', '42 bunas\r\n5 latas de masilla\r\n5 kg de yeso\r\n1 caja de t2\r\n18 laminas de Durlock\r\n12 cantonera\r\n2 rollos de cinta tramada\r\n', '', '2024-11-18', 14, '2024-11-10', '2024-11-10', 0, '2024-11-11', 0, '2024-12-03', '2024-12-03', 'deposito', NULL, '2024-11-11 00:50:21'),
(437, 2, 'Construcción en Seco', '5 cantoneras\r\n', '', '2024-11-18', 14, '2024-11-10', '2024-11-11', 0, '2024-11-13', 0, '2024-11-15', '2024-11-15', 'Deposito', NULL, '2024-11-11 00:53:21'),
(438, 2, 'Pintura', '1 tacho de pintura blanca  para exterior ( pasillo común de acceso a la vivienda)', '', '2024-11-18', 14, '2024-11-10', '2024-11-10', 0, '2024-11-13', 0, '2024-11-25', '2024-11-25', 'coco', NULL, '2024-11-11 00:56:04'),
(441, 47, 'Varios', '4 viguetas de 2m (estan en el deposito)\r\n1 tacho de 20L de ceresita\r\n20 elecreodos de 2 y 1/2 (13A)\r\n4 discos de hierro (chico)', '', '2024-11-19', 16, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-13', 0, '2024-11-25', '2024-11-25', 'deposito', NULL, '2024-11-12 12:42:55'),
(442, 27, 'Corralon', '4 bolsones de arena\r\n1 pallet de cemento \r\n1 pallet de cal\r\n6 hierros del 8\r\n6 hierros del 6', '', '2024-11-19', 16, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-20', 0, '2024-11-22', '2024-11-22', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-12 15:39:10'),
(443, 21, 'Corralon', '2 bolsones de arena\r\n15 cementos\r\n', '', '2024-11-19', 16, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-14', 0, '2024-11-14', '2024-11-19', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-12 20:52:27'),
(444, 21, 'Varios', '1 tacho de 20L de ceresita', '', '2024-11-19', 16, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-13', 0, '2024-11-15', '2024-11-15', 'Deposito', NULL, '2024-11-12 20:52:41'),
(446, 21, 'Aberturas Ventanas', 'Ventanas corredizas\r\n- Ventana de 150cm de ancho x 105cm de alto.\r\n- Ventana de 130cm de ancho x 105cm de alto.\r\n-  Ventana de 110cm de ancho x 105cm de alto.\r\n-  Ventana de 70cm de ancho x 105cm de alto.', '', '2024-11-19', 16, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-20', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-12 21:06:03'),
(447, 21, 'Aberturas Puertas', 'Puertas Placa\r\n- 2 puertas de 70x205cm (Izquierda) \r\n- 1 puertas de 70x205cm (Derecha)\r\n\r\n', '', '2024-11-19', 16, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-25', 0, '2024-12-03', '2024-12-04', 'deposito', NULL, '2024-11-12 21:08:13'),
(448, 0, 'Varios', '50 T1 con arandela (punta mecha)\r\n\r\nLlevar con techo', '', '2024-11-19', 16, '2024-11-12', NULL, 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-12 21:14:52'),
(449, 22, 'Varios', '50 tornillos T1 con arandela (punta mecha)', '', '2024-11-19', 16, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-13', 0, '2024-11-15', '2024-11-15', 'Deposito', NULL, '2024-11-12 21:16:24'),
(450, 22, 'Aberturas Ventanas', 'Ventanas Corredizas\r\n- Ventana de 150cm de ancho x 105cm de alto.\r\n- Ventana de 120cm de ancho x 105cm de alto.\r\n- Ventana de 130cm de ancho x 105cm de alto.\r\n- Ventana de 72cm de ancho x 100cm de alto\r\n\r\nPuertas Exterior (Aluminio)\r\n- 2 puertas de 70cm de ancho x 205cm de alto\r\n1 es con vidrio y alunio derecha\r\n y otra todo aluminio izquierda', '', '2024-11-19', 16, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-26', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-12 21:19:54'),
(451, 22, 'Aberturas Puertas', 'PUERTAS PLACA\r\n- 2 puertas de 70x205cm (Izquierda)\r\n- 1 puerta de 70x205cm (Derecha)', '', '2024-11-19', 16, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-25', 0, '2024-12-03', '2024-12-04', 'deposito', NULL, '2024-11-12 21:21:54'),
(452, 20, 'Zingueria', '100 tornillos T1 con arandelas (punta mecha)', '', '2024-11-19', 16, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-14', 0, '2024-11-25', '2024-11-25', 'deposito', NULL, '2024-11-12 21:33:34'),
(454, 20, 'Aberturas Ventanas', 'Ventanas Corredizas\r\n- Ventana de 120cm de ancho x 105cm de alto\r\n- Ventana de 90cm de ancho x 105cm de alto\r\n\r\nPaños fijos\r\n- Ventana fija de 100cm de ancho x 205cm de alto\r\n- Ventana fija de 50cm de ancho x 205cm de alto\r\n\r\nVentanas Balcón\r\n- Ventana balcón de 150cm de ancho x 205cm de alto\r\n\r\nPuerta de aluminio con vidrio \r\n- 1 puerta de 80x205 (Derecha. Es para acceso a terraza)\r\n\r\nPuerta de aluminio sin vidrio\r\n- 1 puerta de 80x205 (Derecha. Es para acceso de patio a casa)\r\n', '', '2024-11-19', 16, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-26', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-12 21:49:55'),
(455, 20, 'Aberturas Puertas', 'PUERTAS PLACA\r\n- 5 puertas 70x205cm (Izquierda)', '', '2024-11-19', 16, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-25', 0, '2024-12-03', '2024-12-09', 'deposito', NULL, '2024-11-12 21:53:47'),
(456, 19, 'Aberturas Puertas', 'PUERTAS PLACA\r\n- 4 puertas 70x205cm (Derecha)\r\n- 1 puerta 70x205cm (Izquierda)', '', '2024-11-19', 16, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-25', 0, '2024-12-03', '2024-12-09', 'deposito', NULL, '2024-11-12 22:03:15'),
(457, 19, 'Aberturas Ventanas', 'Ventanas corredizas\r\n- 1 ventana de 180cm de ancho x 105cm de alto.\r\n- 1 ventana de 120cm de ancho x 105cm de alto\r\n-  1 ventana de 150cm de ancho x 120cm de alto \r\n- 1 ventana de 130cm de ancho x 120cm de alto\r\n\r\nVentanas Balcón\r\n- 1 ventana balcón de 130cm de ancho x 205cm de alto\r\n- 1 ventana balcón de 120cm de ancho x 205cm de alto\r\n- 1 ventana balcón de 170cm de ancho x 205cm de alto\r\n\r\nVentana Paño Fijo\r\n- 1 ventana fija de 85cm de ancho x 205cm de alto\r\n- 1 ventana fija de 105cm de ancho x 205cm de alto', 'por las dudas ver con jose , si estan correctas segun el plano ', '2024-12-03', 16, '2024-11-12', '2024-11-26', 0, '2024-11-29', 0, NULL, NULL, '', '2024-12-11', '2024-11-12 22:10:55'),
(458, 19, 'Aberturas Puertas', 'Puertas \r\n- 1 puerta inyectada 0.80x2.05 (Derecha. Principal)', '', '2024-11-19', 16, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-25', 0, '2024-12-03', '2024-12-06', 'deposito', NULL, '2024-11-12 22:12:55'),
(459, 24, 'Corralon', '2 bolsones de arena', '', '2024-11-19', 16, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-14', 0, '2024-11-14', '2024-11-19', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-12 22:15:32'),
(460, 24, 'Cerámicos', 'PORCELANATO (Piso interior)\r\nPB: 70m2\r\nPA: 40m2\r\nTotal: 110m2\r\n\r\nPared de baños: 60m2\r\n\r\nCERAMICA (exterior)\r\nTerraza y patio: 60m2', '', '2024-11-19', 16, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-13', 0, '2024-12-04', '2024-12-06', 'deposito', NULL, '2024-11-12 22:23:37'),
(461, 24, 'Aberturas Puertas', 'PUERTAS PLACAS\r\n- 4 puertas 70x205cm (derecha)\r\n- 2 puertas 70x205cm (izquierdas)', '', '2024-11-19', 16, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-13', 0, '2024-12-03', '2024-12-04', 'deposito', NULL, '2024-11-12 22:33:36'),
(462, 14, 'Corralon', '- 1 bolsón de arena\r\n- 15 cal \r\n- 5 cementos', '', '2024-11-19', 16, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-14', 0, '2024-11-14', '2024-11-19', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-12 22:37:49'),
(463, 14, 'Electricidad', '- 2 Caja de 10x10 \r\n- 1 Tablero para 10 térmica \r\n- 100 Conectores 3/4\r\n- 1 paq. Grampas 3/4 media Omega \r\n- 1 paq. Precintos de 10 cm\r\n- 1 paq. Precintos de 30 cm\r\n- 8 Cajas mignon', '', '2024-11-19', 16, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-14', 0, '2024-11-14', '2024-11-14', 'deposito', NULL, '2024-11-12 22:46:49'),
(464, 23, 'Aberturas', 'PUERTA PLACA \r\n- 1 puerta 70x205cm (Izquierda) \r\n\r\nLLEVARON TODAS LAS DERECHAS, ASI QUE NO SE SI FUE QUE ESTA FALTO POR LLEVAR O NO SE AGREGO', '', '2024-11-19', 16, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-13', 0, '2024-11-20', '2024-11-20', 'deposito', NULL, '2024-11-12 22:48:46'),
(465, 23, 'Pintura', 'Pintura Gándara \r\n- 1 bolsa de yeso de 30kg\r\n- 20 lijas de 80 \r\n- 50 lijas de 120. \r\n- 60 lijas de 180.\r\n- 4 fratachos de piedra   \r\n- 8 tachos de enduido. \r\n- 1 tacho de fijador de 20lts \r\n- 4 rollos de cinta azul de papel \r\n - 2 rodillos grandes d pelo largo Antigota.\r\n- 2 rodillos grandes d pelo corto antigota. \r\n- 4 pinceles n 20.  \r\n- 3  rodillos de 10cm  para sintético.\r\n - 8 litros de sintético blanco \r\n- 4 tachos de latex interior\r\n- 1 tacho de 20lts de base para Tarquini \r\n- 6 tachos de Tarquini \r\n- Microcemento para mesada', '', '2024-11-19', 16, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-14', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-12 22:55:15'),
(466, 28, 'Zingueria', '- 12 perfiles C de 4,50m\r\n- 8 perfiles C de 6,00m \r\n- 20 chapas de 5,00m \r\n- 200 T1 con arandela (punta mecha)\r\n- 200 tornillos y tarugos (punta mecha) \r\n', '', '2024-11-19', 16, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-14', 0, '2024-11-29', '2024-12-03', 'comercial cmp', NULL, '2024-11-12 23:12:52'),
(467, 28, 'Corralon', '- 2 Pallet de ladrillos Nro 12\r\n- 20 cemento', '', '2024-11-19', 16, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-14', 0, '2024-11-14', '2024-11-19', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-12 23:13:26'),
(468, 45, 'Corralon', '4 bolsones de arena\r\n20 bolsas de cemento\r\n30 bolsas de cal\r\n1 palet de ladrillos huecos de 12\r\n2 palet de ladrillos huecos de 8', '', '2024-11-19', 17, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-14', 0, '2024-11-14', '2024-11-18', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-13 01:05:06'),
(469, 39, 'Corralon', '\r\n2 palet de ladrillo hueco de 12 ', '', '2024-11-19', 17, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-14', 0, '2024-12-03', '2024-12-03', 'deposito', NULL, '2024-11-13 01:07:55'),
(470, 39, 'Refuerzos', '1 perfil doble T de 5mts de largo ', '', '2024-11-19', 17, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-13', 0, '2024-11-26', '2024-11-27', 'deposito', NULL, '2024-11-13 01:09:31'),
(471, 42, 'Corralon', '1 palet  de cerámico portantes del 12\r\n1/2 de ladrillos  hueco del 12\r\n10 bolsas de cemento\r\n10 bolsas de cal \r\n', '', '2024-11-19', 17, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-20', 0, '2024-11-22', '2024-11-22', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-13 01:14:14'),
(472, 38, 'Corralon', '2 bolsones de arena \r\n2 palet de ladrillo hueco de 12\r\n2 palet de ladrillo hueco de 8\r\n2 hierros de 6mm de diametro \r\n2 hierros de 8mm de diametro \r\n15 bolsas de cal ', '', '2024-11-19', 17, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-20', 0, '2024-11-22', '2024-11-22', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-13 01:16:38'),
(473, 34, 'Corralon', '2 bolsones de arena \r\n5 bolsas de cemento \r\n5 bolsas de cal \r\n1 hierro de 6mm de diametro \r\n1 hierro de 8mm de diametro ', '', '2024-11-19', 17, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-14', 0, '2024-11-14', '2024-11-19', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-13 01:23:25'),
(474, 35, 'Corralon', '1 palet de ladrillo hueco de 8cm\r\n1 palet de ladrillo macizo comun \r\n2 bolsones de arena \r\n', '', '2024-11-19', 17, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-14', 0, '2024-11-14', '2024-11-19', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-13 01:32:55'),
(475, 35, 'Varios', '1 balde de 20L de cerecita\r\nCLAVOS:\r\n1 kilo de 2 pulgadas\r\n1 kilo de 2 pulgadas y media \r\n2 royos de alambre \r\namoladora \r\ndisco para corte de hierro \r\nbaldes de albañil (minimo 4)\r\n2 reglas de 2 metros \r\n2 caballetes\r\n2 tablones ', '', '2024-11-19', 17, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-13', 0, '2024-11-25', '2024-11-25', 'deposito', NULL, '2024-11-13 01:38:12'),
(476, 38, 'Depósito', '1 balde de 20L de cerecita ', '', '2024-11-19', 17, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-13', 0, '2024-11-13', '2024-11-14', 'Deposito ', NULL, '2024-11-13 01:39:12'),
(477, 39, 'Depósito', '1 balde de 20L de cerecita ', '', '2024-11-19', 17, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-13', 0, '2024-11-13', '2024-11-13', 'Deposito', NULL, '2024-11-13 01:39:52'),
(478, 39, 'Corralon', '5 Hierros de 8mm de diametro\r\n5 hierros de 6mm de diametro', '', '2024-11-19', 17, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-20', 0, '2024-11-22', '2024-11-22', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-13 02:02:26'),
(479, 28, 'Corralon', '30 cal\r\n4 bolsones de arena\r\n10 hierros del 8', '', '2024-11-19', 16, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-14', 0, '2024-11-14', '2024-11-18', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-13 02:03:02'),
(480, 20, 'Corralon', '20 cal\r\n10 cemento\r\n5 bolsones de arena', '', '2024-11-19', 16, '2024-11-12', '2024-11-12', 0, '2024-11-14', 0, '2024-11-14', '2024-11-19', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-13 02:04:32'),
(481, 21, 'Electricidad', '40 cajas rectangulares\r\n20 cajas octogonales\r\n4 rollos de caño corrugado de 3/4 \r\n2 rollos de caño corrugado de 7/8\r\n1 Tableros de 24 bocas\r\n6 cajas mignon\r\n\r\n12 caja de pase 20x20\r\n1 paquete conector 3/4\r\n1 paquete de 7/8\r\n\r\nRevisar:\r\n2 rollo  de caño corrugado de 1 pulgada\r\n1 paquete conector de 1 pulgada', '', '2024-11-20', 16, '2024-11-13', '2024-11-13', 0, '2024-11-14', 0, '2024-11-25', '2024-11-25', 'deposito', NULL, '2024-11-13 15:32:34'),
(482, 22, 'Electricidad', '40 cajas rectangulares\r\n20 cajas octogonales\r\n4 rollos de caño corrugado de 3/4 \r\n2 rollos de caño corrugado de 7/8\r\n1 Tableros de 24 bocas\r\n6 cajas mignon', '', '2024-11-20', 16, '2024-11-13', '2024-11-26', 0, '2024-11-27', 0, '2024-12-02', '2024-12-02', 'spot', NULL, '2024-11-13 15:33:09'),
(483, 21, 'Plomeria', 'Awaduck \r\n- 10 tiras de caño 110\r\n- 6 tira de caño de 40\r\n- 3 tiras de caño de 50\r\n- 8 tiras de caño de 63\r\n- 10 codo de 110\r\n- 6 cuplas de 110\r\n- 10 ramales de 110 a 110\r\n- 10 ramales de 110 a 63 \r\n- 10 codos a 45 de 110 HH\r\n- 10 codos a 45 de 110 MH\r\n- 10 codo de 50 a 90\r\n- 8 cuplas de 63 \r\n- 14 codos a 90 de 40\r\n- 10 codo a 45 HH de 40\r\n- 10 codo a 45 MH de 40\r\n- 4 pileta de patio salida a 40\r\n- 6 pileta de patio salida a 63 \r\n- 4 aerosol \r\n- 35 tapón de media\r\n- 5 tapón de 3/4 \r\n- 2 teflón grande\r\n- 2 sellarosca grande', '', '2024-11-28', 16, '2024-11-13', '2024-11-21', 0, '2024-11-25', 0, '2024-11-29', '2024-11-29', 'sanitario del este', NULL, '2024-11-13 15:47:36'),
(484, 19, 'Electricidad', '60 caja rectangular\r\n4 rollo caño corrugado de 3/4\r\n3 rollo caño corrugado 7/8\r\n2 tablero para 24 boca\r\n6 caja mignon \r\n15 caja octogonales\r\n15 caja de pase 20x20\r\n1 paquete conector de 3/4\r\n1 paquete conector de 7/8\r\n\r\nRevisar:\r\n2 rollo de caño de 1 pulgada\r\n1 paquete conector de 1 pulgada', '', '2024-11-20', 16, '2024-11-13', '2024-11-13', 0, '2024-11-14', 0, '2024-11-25', '2024-11-25', 'deposito', NULL, '2024-11-13 15:49:16'),
(485, 43, 'Corralon', '3 bolsones de arena \r\n20 de cemento \r\n20 de cal\r\n\r\n', '', '2024-11-20', 12, '2024-11-13', '2024-11-13', 0, '2024-11-13', 0, '2024-11-14', '2024-11-19', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-13 23:25:30'),
(486, 14, 'Electricidad', '1 Tablero de 10 térmicas \r\n2 Caja de 10x10 \r\n2 rollos Caños corrugado de 3/4 \r\n2 rolloa Caños corrugados 7/8  \r\n10 Cajas mignon\r\n40 Conectores 3/4 \r\n2 disyuntores de 40\r\n2 térmicas de 16\r\n3 térmicas de 10\r\n1 térmicas de 40 para afuera en el pilar \r\n15m Cable de 6 mm rojo \r\n15m Cable de 6mm azul para alimentación de tablero \r\n5m Cable de 6mm verde \r\n1 rollo de cable rojo de 1,5mm\r\n 1 rollo de cable azul de 1,5mm\r\n1 rollo de cable verde de 1,5mm\r\n2 rollo de cable rojo de 2,5mm \r\n2 rollo de cable azul de 2,5mm \r\n2 rollo de cable verde de 2,5mm \r\n1 rollo de 1.5 para retorno blanco o negro\r\n1 jabalina de 3/4\r\n1 morseto de 3/4\r\n1 tapa de inspeccion para jabalina', '', '2024-11-21', 16, '2024-11-14', '2024-11-14', 0, '2024-11-20', 0, '2024-11-26', '2024-11-26', 'deposito', NULL, '2024-11-14 14:21:30'),
(487, 43, 'Depósito', '2 kgs de alambre\r\n3k de clavo de 2 \r\n3k kilo de clavo de 2 1/2', '', '2024-11-21', 9, '2024-11-14', '2024-11-14', 0, '2024-11-19', 0, '2024-11-29', '2024-11-29', 'deposito', NULL, '2024-11-14 20:58:56'),
(488, 40, 'Corralon', '6 pallet de ladrillos portantes del 12 ', '', '2024-11-26', 12, '2024-11-19', '2024-11-19', 0, '2024-11-20', 0, '2024-11-21', '2024-11-21', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-19 12:00:55'),
(489, 47, 'Corralon', '5 bolsones de arena', '', '2024-11-26', 16, '2024-11-19', '2024-11-19', 0, '2024-11-19', 0, '2024-11-21', '2024-11-21', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-19 13:04:32'),
(491, 47, 'Techos', 'Rollo de membrana (con piedritas) para 90m2\r\nImpermeabilizante para 90m2', '', '2024-11-26', 16, '2024-11-19', '2024-11-19', 0, '2024-11-25', 0, '2024-12-10', '2024-12-10', 'deposito', NULL, '2024-11-19 23:35:29'),
(492, 14, 'Corralon', '1 bolson de arena \r\n', '', '2024-11-26', 16, '2024-11-19', '2024-11-19', 0, '2024-11-22', 0, '2024-11-22', '2024-11-22', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-19 23:36:56'),
(493, 14, 'Pintura', '6 rollo de membrada (con piedritas)\r\n1 balde de impermebilizante de 20L', '', '2024-11-26', 16, '2024-11-19', '2024-11-19', 0, '2024-11-25', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-19 23:37:43'),
(494, 45, 'Corralon', '3 bolsones de arena\r\n20 bolsas de cemento \r\n30 bolsas de cal ', '', '2024-12-03', 17, '2024-11-19', '2024-11-26', 0, '2024-11-29', 0, '2024-12-03', '2024-12-09', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-11-20 00:36:13'),
(495, 39, 'Corralon', '2 bolsones de arena \r\n20 bolsas de cal\r\n20 bolsas de cemento ', '', '2024-11-26', 17, '2024-11-19', '2024-11-19', 0, '2024-11-22', 0, '2024-11-22', '2024-11-22', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-20 00:37:26'),
(496, 38, 'Corralon', '2 bolsones de arena \r\n20 bolsas de cal\r\n20 bolsas de cemento ', '', '2024-11-26', 17, '2024-11-19', '2024-11-19', 0, '2024-11-22', 0, '2024-12-03', '2024-12-03', 'corralon la 202 pedido que no se cerro', NULL, '2024-11-20 00:38:39'),
(497, 46, 'Corralon', '2 palet de ladrillo del 12 \r\n30 cal\r\n30 cemento\r\n4 hierro del 6 \r\n4 hierro del 8', '', '2024-11-26', 16, '2024-11-19', '2024-11-19', 0, '2024-11-22', 0, '2024-11-22', '2024-11-22', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-20 01:09:16'),
(498, 46, 'Varios', '2 tacho cerecita\r\n5kg de clavo  del 2 ymedia', '', '2024-11-26', 16, '2024-11-19', '2024-11-19', 0, '2024-11-21', 0, '2024-11-25', '2024-11-25', 'deposito', NULL, '2024-11-20 01:09:31'),
(499, 20, 'Corralon', '\r\n4 bolsón de arena\r\n15 cal \r\n10 cemento', '', '2024-11-26', 16, '2024-11-19', '2024-11-19', 0, '2024-11-22', 0, '2024-11-22', '2024-11-22', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-20 01:10:28'),
(500, 27, 'Corralon', '3  palet ladrillo del 8 \r\n2 palet ladrillo del 12\r\n', '', '2024-11-27', 16, '2024-11-19', '2024-11-20', 0, '2024-11-22', 0, '2024-11-22', '2024-11-22', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-20 01:12:09'),
(501, 34, 'Corralon', '2 bolsones de arena \r\n2 palet de ladrillos huecos de 12 cm \r\n20 bolsas de cal\r\n20 bolsas de cemento\r\n1 hierro de 6mm de diametro\r\n1 hierro de 8mm de diametro ', '', '2024-11-26', 17, '2024-11-19', '2024-11-19', 0, '2024-11-22', 0, '2024-11-22', '2024-11-22', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-20 01:22:38'),
(502, 34, 'Varios', '1 balde de 20L de cerecita ', '', '2024-11-26', 17, '2024-11-19', '2024-11-19', 0, '2024-11-21', 0, '2024-11-25', '2024-11-25', 'deposito', NULL, '2024-11-20 01:24:34'),
(503, 35, 'Corralon', '1 bolson de arena\r\n10 bolsas de cemento \r\n10 bolsas de cal \r\n', '', '2024-11-26', 17, '2024-11-19', '2024-11-19', 0, '2024-11-22', 0, '2024-11-22', '2024-11-22', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-20 01:36:07'),
(504, 35, 'Varios', '1 balde de 20L de cerecita ', '', '2024-11-26', 17, '2024-11-19', '2024-11-19', 0, '2024-11-21', 0, '2024-11-25', '2024-11-25', 'deposito', NULL, '2024-11-20 01:36:48'),
(505, 13, 'Construcción en Seco', '36 buñas \r\n1000 T1 ', '', '2024-11-27', 16, '2024-11-20', '2024-11-20', 0, '2024-11-21', 0, '2024-11-25', '2024-11-25', 'deposito', NULL, '2024-11-20 16:21:39'),
(506, 14, 'Varios', 'HERRERIA\r\nEscalera Interior \r\n- 1 caño de 140x50 de 2,2mm\r\n- 1 planchuela de 4pulg de 1/4pulg de espesor\r\n- 1y1/2kg de electrodos de 2y1/2 \r\n- 2 discos de corte de 7pulg\r\n- 2 discos flat\r\n\r\nEscalera Exterior\r\n- 2 caño 140x50 de 2,2mm\r\n- 10 tiras de angulo de 1pulg\r\n- 3 mallas\r\n- 3kg de electrodos de 2y1/2 \r\n- 4 discos de corte de 7pulg\r\n- 5 discos flat', '', '2024-11-27', 16, '2024-11-20', '2024-11-20', 0, '2024-11-25', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-20 20:01:38'),
(507, 15, 'Varios', 'ESCALERA PATIO\r\n- 1 caño de 140x50 de 2,2mm\r\n- 1 planchuela de 4pulg de 1/4 de espesor\r\n- 1y1/2kg de electrodos de 2y1/2 \r\n- 2 discos de corte de 7pulg\r\n- 2 discos flat\r\nTECHO PATIO\r\n- 2 caños de 40x20\r\n- 3 caños de 40x40\r\n- 2 caños de 20x20\r\n- 1y1/2kg de electrodos de 2y1/2 \r\n- 2 discos de corte de 7pulg\r\n- 2 discos flat\r\n- 8m de babeta\r\n- 4m de canaleta contramuro (Izquierda)\r\n- 4 chapas transparentes de 2.50m de largo\r\n200 tornillos con arandela\r\n200 tornillos y tarugos \r\n\r\nPERGOLA Y TECHO\r\n- 2 caños de 80x80\r\n- 3 caños de 40x60\r\n- 2 caños de 40x20\r\n- 3 caños de 40x40\r\n- 5 caños de 20x20\r\n- 1y1/2kg de electrodos de 2y1/2 \r\n- 2 discos de corte de 7pulg\r\n- 2 discos flat\r\n- 9m de babeta\r\n- 4,20m de canaleta contramuro (derecha)\r\n- 2m de canaleta contramuro (izquierda) \r\n- 3 chapas transparentes para escalera 3.50 de largo\r\n- 5 chapas transparentes para pergola de 5m de largo ', '', '2024-11-27', 16, '2024-11-20', '2024-11-20', 0, '2024-11-25', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-20 20:06:31'),
(508, 15, 'Zingueria', 'TECHO PATIO\r\n- 2 caños de 40x20\r\n- 3 caños de 40x40\r\n- 2 caños de 20x20\r\n- 1y1/2kg de electrodos de 2y1/2 \r\n- 2 discos de corte de 7pulg\r\n- 2 discos flat\r\n- 8m de babeta\r\n- 4m de canaleta contramuro (Izquierda)\r\n- 4 chapas transparentes \r\n\r\nPERGOLA Y TECHO\r\n- 2 caños de 80x80\r\n- 3 caños de 40x60\r\n- 2 caños de 40x20\r\n- 3 caños de 40x40\r\n- 5 caños de 20x20\r\n- 1y1/2kg de electrodos de 2y1/2 \r\n- 2 discos de corte de 7pulg\r\n- 2 discos flat\r\n- 9m de babeta\r\n- 4,20m de canaleta contramuro (derecha)\r\n- 2m de canaleta contramuro (izquierda) \r\n- 3 chapas transparentes para escalera\r\n- 8 chapas transparentes para pergola o lo que vayan o colocar (21m2)', '', '2024-11-27', 16, '2024-11-20', NULL, 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-20 20:22:38'),
(509, 24, 'Varios', 'ESCALERA\r\n- 1 caño de 140x50 de 2,2mm\r\n- 8 tiras de angulo de 1pulg \r\n- 4m2 de malla para escalones de escalera (2 mallas)\r\n- 1y1/2kg de electrodos de 2y1/2\r\n- 2 discos de corte de 7pulg\r\n- 2 discos flat', '', '2024-11-27', 16, '2024-11-20', '2024-11-20', 0, '2024-11-25', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-20 20:34:44'),
(510, 20, 'Plomeria', 'Awaduck\r\n- 10 caño de 110\r\n- 5 ramales de 110 a 110\r\n- 5 ramales de 110 a 63\r\n- 6 caños de 40\r\n- 6 caños de 63 \r\n- 4 caños de 50 \r\n- 10 codo de 110 a 90\r\n- 10 codo de 45 HH de 110\r\n- 10 codo de 45 MH de 110\r\n- 10 codo de 40 a 90\r\n- 10 codo de 40 a 45 HH\r\n- 10 codo de 40 a 45 MH\r\n- 10 codos de 63 a 90\r\n- 10 codos de 63 a 45 HH\r\n- 10 codos de 63 a 45 MH\r\n- 6 cuplas de 110\r\n- 6 cuplas de 63\r\n- 6 cuplas de 40', '', '2024-11-28', 16, '2024-11-21', '2024-11-21', 0, '2024-11-25', 0, '2024-11-29', '2024-11-29', 'sanitario del este', NULL, '2024-11-21 15:41:56'),
(511, 20, 'Plomeria', 'Agua\r\n- 10 caño fusión 1 pulgada\r\n- 30 tiras de caño de 3/4\r\n- 14 llave de paso de 3/4 embutida\r\n- 2 llave de paso esférica de 3/4\r\n- 8 llave de paso esférica de 1 pulgada \r\n- 10 uniones doble \r\n- 20 codo con rosca de 3/4 a 1/2\r\n- 10 codos con rosca de 3/4\r\n- 50 codo de 3/4\r\n- 20 Te de 3/4\r\n- 15 codo de 1 pulgada \r\n- 15 Te de 1 pulgada \r\n- 10 cuplas de 3/4 \r\n- 10 cuplas de 1 pulgada \r\n- 15 reducción de 1 a 3/4\r\n- 30 tapón de 1/2\r\n- 10 tapón de 3/4\r\n- 5 aerosol en rosca \r\n- 2 sellarosca \r\n- 2 bolsita de cañamo', '', '2024-11-28', 16, '2024-11-21', '2024-11-21', 0, '2024-11-25', 0, '2024-11-29', '2024-11-29', 'sanitario del este', NULL, '2024-11-21 15:53:12'),
(513, 21, 'Plomeria', 'Agua\r\n- 10 caños de fusión de 1 pulgada\r\n- 30 caño de 3/4\r\n- 14 llaves de paso embutida de 3/4\r\n- 2 llaves de paso esférica de 3/4\r\n- 8 llave de paso esférica de 1 pulgada\r\n- 8 unión doble de 1 pulgada\r\n- 15 codo de 1 pulgada \r\n- 15 Te de 1 pulgada\r\n- 10 cuplas de 1 pulgada\r\n- 40 codo de 3/4\r\n15 Te de 3/4 \r\n25 codo con rosca de 3/4 a 1/2', '', '2024-11-28', 16, '2024-11-21', '2024-11-21', 0, '2024-11-25', 0, '2024-11-29', '2024-11-29', 'sanitario del este', NULL, '2024-11-21 16:12:22'),
(514, 35, 'Aberturas Ventanas', 'Ventanas:\r\n(1) corrediza de 1,60m de ancho por 1,05m de alto \r\n(1) paño pijo de 1,05m de ancho por 1,05m de alto \r\n(1) paño fijo de 1,05m de ancho por 2,17m de alto\r\n(1) corrediza de 0,90m de ancho por 1,05m de alto \r\n\r\nVentana balcón:\r\n(1) corrediza de 2,50m de ancho por 2,05m de alto\r\n(1) corrediza de 1,80m de ancho por 2,05m de alto ', '', '2024-12-02', 17, '2024-11-21', '2024-11-25', 0, '2024-11-26', 0, '2024-12-10', '2024-12-20', 'ventanas malvinas', NULL, '2024-11-21 16:23:01'),
(515, 47, 'Electricidad', '50 Cajas rectangulares \r\n50 Cajas octagonal \r\n2 paquetes Caños de 3/4\r\n2 paquetes Caños de 7/8 \r\n10 Cajas miñon', '', '2024-11-28', 16, '2024-11-21', '2024-11-21', 0, '2024-11-25', 0, '2024-12-02', '2024-12-02', 'spot', NULL, '2024-11-21 18:32:43'),
(517, 15, 'Electrodomesticos', 'una cocina Eléctrica\r\n1 campana de cocina \r\n', '', '2024-12-01', 14, '2024-11-24', '2024-11-24', 0, '2024-11-29', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-24 21:51:37'),
(518, 15, 'Sanitarios', 'Para 2 inodoros\r\n8 tornillos y tarugos de 8\r\nPara 1 bidet\r\n2 flexibles de media de 25 cm\r\n4 tornillos y tarugos de 8\r\n\r\nGrifería\r\n\r\nPara  2  Vanitory\r\n4 flexibles de media de 25 cm\r\n4 tornillos y tarugos de 8 comunes\r\n4 codos de media de pp mh\r\n2 flexibles corrugados de 40 desague\r\n2 griferias de baño\r\n1 Bacha de cocina sencilla\r\n1 sifón de 50 \r\ngrifería\r\n2 entrerrosca de mediade poli\r\n2 codos de media de poli\r\n1 Bacha de Parrilla\r\n1 flexible corrugado de 50 desague\r\n1 griferia de parilla\r\n2 rejillas de 15 x 15 para el Baño\r\nuna rejilla de ventilación de 15 x 15\r\n\r\n\r\n\r\n', '2 griferías de baño\r\n1 Bacha de cocina simple\r\n1 Bacha de Parrilla\r\n1 grifería de parrilla', '2024-12-01', 14, '2024-11-24', '2024-11-24', 0, '2024-11-25', 0, '2024-12-19', '2025-01-06', 'deposito', NULL, '2024-11-24 22:14:11'),
(519, 16, 'Electrodomesticos', '1 Cocina de Gas\r\n1 Flexible aprobado \r\n\r\nExtractor de cocina\r\n3 rejillas de ventilación de 15 x 15\r\n\r\n1 termotanque de gas de  85 litros o 90( medidas del tanque)\r\n2 flexibles de 3 cuartos de  25 cm\r\n3 entrerrosca de 3 cuarto de pp\r\n1 te de 3 cuartos de pp\r\n1 entrerrosca de  media a 3 octavos de bronce mm\r\n1 flexible aprobado de 1 y media gas 50 cm\r\n2 tornillos y tarugo de 10  tirafondo\r\n\r\n\r\n', '', '2024-12-01', 14, '2024-11-24', '2024-11-24', 0, '2024-11-26', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-24 22:36:01'),
(520, 16, 'Sanitarios', '2 inodoros\r\n2 tapas\r\n8 tornillos y tarugos de 8\r\n\r\n 2 Bidet\r\n4 flexibles de media de 25 cm\r\n8 tornillos y tarugos de 8\r\n2 griferías de bidet \r\n\r\n1 Vanitory  de 40 cm Bano PB\r\n2 flexibles de 1 y media de 25 cm\r\n2 tornillos y tarugos de 8  común\r\n1 grifería\r\n2 codos de 1 y media  de pp mh\r\n1 flexible corrugado de 40 desague\r\n\r\nPara baño de planta alta\r\n1 vanitory de 60\r\n 2 flexibles de 1 y media de 25 cm\r\n2 tornillos y tarugos de 8 común.               \r\n1 grifería\r\n2 codos de 1 y media  de pp mh\r\n1 flexible corrugado de 40 desague\r\n\r\nBañera \r\n1 bañera de 1,40 x 0,6\r\n1 sopapa horizontal de 40 \r\n\r\n2 juegos de accesorios\r\n2 espejo \r\n 1 mampara  de 1,40 de alto ancho 0.6 PA\r\n1 Mampara  de 1,80 alto x .60\r\n\r\n 1 Bacha de cocina sencilla\r\n1 sifón de 50 \r\ngrifería\r\n2 entrerrosca de 1/2 de poli\r\n2 codos de 1/2 de poli\r\n\r\n1 Bacha de Parrilla\r\n1 flexible corrugado de 50 desagüe\r\n1 grifería\r\n\r\n2 rejillas para el baño de 15 x 15\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n', '', '2024-12-05', 14, '2024-11-24', '2024-11-28', 0, '2024-11-29', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-24 22:59:07'),
(521, 15, 'Varios', 'Bomba para la cisterna  ph ???', 'ver que alternativa tenemos preguntar a gisela ', '2024-12-01', 14, '2024-11-24', '2024-11-24', 0, '2024-11-29', 0, NULL, NULL, '', '2024-12-09', '2024-11-24 23:01:40'),
(522, 1, 'Electrodomesticos', '1 Cocina Electrica\r\n1 extractor de cocina', '', '2024-12-01', 14, '2024-11-24', '2024-11-24', 0, '2024-11-26', 0, '2024-12-16', '2024-12-17', 'deposito', NULL, '2024-11-24 23:44:25'),
(523, 35, 'Electricidad', '43 cajas rectangulares \r\n40 cajas octogonales \r\n10 cajas miñon\r\n4 rollos de 25m de caño corrugado de 3/4\r\n2 rollos de 25m de caño corrugado de 7/8\r\n', '', '2024-12-02', 17, '2024-11-25', '2024-11-25', 0, '2024-11-25', 0, '2024-12-02', '2024-12-02', 'spot', NULL, '2024-11-25 15:23:30'),
(524, 35, 'Aberturas Puertas', 'Puertas placa:\r\n(1) 0,70m de ancho por 2,05m de alto derecha\r\n(2) 0,70m de ancho por 2,05m de alto izquierda\r\n', '', '2024-12-02', 17, '2024-11-25', '2024-11-25', 0, '2024-11-25', 0, '2024-12-03', '2024-12-09', 'deposito', NULL, '2024-11-25 15:43:39'),
(525, 39, 'Zingueria', '5 perfiles C de 80mm x 40mm x 1.6mm de 8,20m de largo \r\n5 perfiles C de 80mm x 40mm x 1.6mm de 4,50m de largo\r\nMalla de sostén de plástico para cubrir 50m2\r\nAislante para cubrir 50m2\r\n9 chapas de 5m de largo\r\n6 chapas de 4m de largo \r\n250 tornillos de t1 \r\n200 tornillos para chapa \r\n\r\n\r\n', '', '2024-12-02', 17, '2024-11-25', '2024-11-25', 0, '2024-11-28', 0, '2024-11-29', '2024-12-03', 'comercial cmp', NULL, '2024-11-25 19:14:07'),
(526, 34, 'Corralon', '4 bolsones de arena.\r\n20 bolsas de cemento.\r\n20 bolsa de cal.\r\n1 palet de ladrillo hueco de 8cm.', '', '2024-12-03', 17, '2024-11-25', '2024-11-26', 0, '2024-11-29', 0, '2024-12-02', '2024-12-04', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-11-25 23:13:48'),
(527, 34, 'Zingueria', '-6 perfiles C de 80mm x 40mm x 1.6mm de 5,50m de largo \r\n-3 perfiles C de 80mm x 40mm x 1.6mm de 6,10m de largo ( usamos 2 de del campo)\r\n-Malla de sostén de plástico para cubrir 36m2\r\n-6 chapas de 4,50m de largo \r\n6 chapas de 2.50m de largo\r\n-150 tornillos y tarugos para chapas \r\n-150 tornillos T1', '', '2024-12-02', 17, '2024-11-25', '2024-11-25', 0, '2024-11-28', 0, '2024-11-29', '2024-12-03', 'comercial cmp', NULL, '2024-11-25 23:19:43'),
(528, 38, 'Zingueria', '-8 perfiles C de 80mm x 40mm x 1.6mm de 6,30m de largo\r\n-Malla de sosten plastico para cubrir 35m2\r\n-Aislante para cubrir 35m2\r\n-4 chapas de 6,50m de largo\r\n-5 chapas de 4,50m de largo \r\n-120 tornillos T1\r\n-120 tornillos y tarugos para chapa ', '', '2024-12-02', 17, '2024-11-25', '2024-11-25', 0, '2024-11-28', 0, '2024-11-29', '2024-12-03', 'comercial cmp', NULL, '2024-11-25 23:34:43'),
(529, 43, 'Corralon', '4 bolson de arena\r\n20 de cemento\r\n15 de cal\r\n6 hierros del 8\r\n1 pllat de ladrillo del 12', '', '2024-12-02', 12, '2024-11-25', '2024-11-25', 0, '2024-11-25', 0, '2024-12-03', '2024-12-03', 'corralon la 202', NULL, '2024-11-26 00:43:19'),
(530, 43, 'Corralon', '50m e aislante\r\n50 m de malla para techo', '', '2024-12-02', 12, '2024-11-25', '2024-11-25', 0, '2024-11-25', 0, '2024-12-09', '2024-12-09', 'deposito', NULL, '2024-11-26 00:45:41'),
(531, 36, 'Corralon', '3 pallet de ladrillo hueco del 12 \r\n1 bolson de arena ', '', '2024-12-02', 12, '2024-11-25', '2024-11-25', 0, '2024-11-25', 0, '2024-12-03', '2024-12-03', 'corralon la 202', NULL, '2024-11-26 00:49:10'),
(532, 40, 'Corralon', '6 bolsones de arena ', '', '2024-12-02', 12, '2024-11-25', '2024-11-25', 0, '2024-11-25', 0, '2024-12-03', '2024-12-03', 'corralon la 202', NULL, '2024-11-26 00:52:01'),
(533, 27, 'Zingueria', '\r\n6 perfiles C de 8m\r\n8 chapas de 5m\r\n34m2 de aislante \r\n34m2 de malla de sostén plástico \r\n150 tornillos y tarugo para chapa\r\n150 T1 con arandela', '', '2024-12-02', 16, '2024-11-25', '2024-11-25', 0, '2024-11-28', 0, '2024-11-29', '2024-12-03', 'comercial cmp', NULL, '2024-11-26 01:20:05'),
(534, 21, 'Cerámicos', 'Porcelanato \r\n- Interior: 65m2\r\n- Pared de baño: 22m2\r\n\r\nCerámica \r\n- Patio: 22m2\r\n- Pasillo: 4m2\r\n- Terraza: 60m2\r\n- Escalera: 4m2\r\nTOTAL: 90m2', 'ver lo que tenemos conprado ', '2024-12-02', 16, '2024-11-25', '2024-11-25', 0, '2024-11-29', 0, '2024-12-19', '2025-01-06', 'reino ceramico', '2024-12-11', '2024-11-26 01:25:19'),
(535, 22, 'Cerámicos', 'Porcelanato \r\n- Interior: 65m2\r\n- Pared de baño: 22m2\r\n\r\nCerámica \r\n- Patio: 22m2\r\n- Pasillo: 4m2\r\n- Terraza: 60m2\r\n- Escalera: 4m2\r\nTOTAL: 90m2', 'ver lo que esta comprado ', '2024-12-02', 16, '2024-11-25', '2024-11-25', 0, '2024-11-29', 0, '2024-12-19', '2025-01-06', 'reino ceramico', '2024-12-11', '2024-11-26 01:26:08');
INSERT INTO `compras` (`id`, `idobra`, `rubro`, `detalle`, `deposito`, `fnecesidad`, `idusucarga`, `fcarga`, `fenvio`, `idusucontrol`, `fcontrol`, `idusucompra`, `fcompra`, `fentrega`, `pentrega`, `fdeposito`, `fecha`) VALUES
(536, 19, 'Cerámicos', 'Porcelanato \r\n- Interior: 110m2\r\n- Pared de baño: 22m2\r\n\r\nCerámica \r\n- Patio: 14m2\r\n- Terraza: 26m2\r\nTOTAL: 40m2', 'ver lo que tenemos comprados ', '2024-12-02', 16, '2024-11-25', '2024-11-25', 0, '2024-11-29', 0, '2024-12-19', '2025-01-06', 'reino ceramico', '2024-12-11', '2024-11-26 01:29:30'),
(537, 20, 'Cerámicos', 'Porcelanato \r\n- Interior: 110m2\r\n- Pared de baño: 22m2\r\n\r\nCerámica \r\n- Patio: 14m2\r\n- Terraza: 26m2\r\nTOTAL: 40m2', 'ver lo que esta comprado', '2024-12-02', 16, '2024-11-25', '2024-11-25', 0, '2024-11-29', 0, '2024-12-19', '2025-01-06', 'reino ceramico', '2024-12-11', '2024-11-26 01:30:01'),
(538, 43, 'Plomeria', '2 lubricantes en aerosol\r\n2 cintas teflon\r\n6 unión doble de 3/4 para el tanque \r\n3 caños de 110\r\n3 piletas de patio entrada de 40 y salida de 50.\r\n1 ramal de 110 com una entrada  de 50\r\n1 Tanque de agua tricapa de 750l \r\nBase de tanque\r\n1 flotante', '', '2024-12-04', 12, '2024-11-25', '2024-11-25', 0, '2024-11-25', 0, '2024-11-25', '2024-11-27', 'sanitario del este', NULL, '2024-11-26 01:33:48'),
(539, 20, 'Aberturas Puertas', 'Puerta Inyectada (Principal)\r\n- 1 puerta de 80x205cm (Derecha. Acceso pasillo a patio)', '', '2024-12-03', 12, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-11-26', 0, '2024-12-03', '2024-12-13', 'corralon la 202', NULL, '2024-11-26 15:45:59'),
(540, 47, 'Corralon', '1/2 pallet de cemento\r\n4 bolsones de arena\r\n2 pallet de ladrillo hueco del 12\r\n1/2  bolson de piedra parttida (falto de pedido 418)', '', '2024-12-03', 16, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-11-29', 0, '2024-11-29', '2024-12-02', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-26 19:27:36'),
(541, 19, 'Construcción en Seco', '41 (UN) Placa Estandar de  12,5mm\r\n47 (UN) Solera 35mm\r\n136 (UN) Montante 34MM\r\n1800 (UN) Tornillos T1\r\n1980 (UN) Tornillos T2\r\n2 de 90m Cinta de Papel \r\n660 (UN) Fijaciones\r\n\r\n3 latas de 32kg Masilla Lista para Usar Multiuso \r\n6 latas de 20 kilos  Enduido Interior', '47 soleras\r\n136 montantes \r\n1800 t1\r\n1980 t2', '2024-12-03', 16, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-12-03', 0, NULL, NULL, '', '2024-12-19', '2024-11-26 23:30:22'),
(542, 20, 'Construcción en Seco', '35 (UN) Placa Estandar de  12,5mm\r\n41 (UN) Solera 35mm\r\n119 (UN) Montante 34MM\r\n1500 (UN) Tornillos T1\r\n1700 (UN) Tornillos T2\r\n2 rollos de 90 metrosCinta de Papel \r\n580 (UN) Fijaciones\r\n\r\n3 latas de 32kg Masilla Lista para Usar Multiuso \r\n4 latas de 20 kilos Enduido Interior', '', '2024-12-03', 16, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-12-03', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-26 23:38:04'),
(543, 21, 'Construcción en Seco', '26 (UN) Placa Estandar de  12,5mm\r\n30 (UN) Solera 35mm\r\n87 (UN) Montante 34MM\r\n1100 (UN) Tornillos T1\r\n1300 (UN) Tornillos T2\r\n2 rollos de 90mts Cinta de Papel \r\n420 (UN) Fijaciones\r\n\r\n2 latas de 32 kilos Masilla Lista para durlok \r\n3 latas Enduido Interior', '', '2024-12-03', 16, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-12-03', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-26 23:41:55'),
(544, 22, 'Construcción en Seco', '26 (UN) Placa Estandar de 9,5mm o 12,5mm\r\n30 (UN) Solera 35mm\r\n87 (UN) Montante 34MM\r\n1100 (UN) Tornillos T1\r\n1300 (UN) Tornillos T2\r\n116m Cinta de Papel \r\n420 (UN) Fijaciones\r\n\r\n63kg Masilla Lista para Usar Multiuso \r\n70 (LTS) Enduido Interior', '', '2024-12-03', 16, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-12-09', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-26 23:42:59'),
(545, 27, 'Construcción en Seco', '37 (UN) Placa Estandar de 9,5mm o 12,5mm\r\n43 (UN) Solera 35mm\r\n124 (UN) Montante 34MM\r\n1600 (UN) Tornillos T1\r\n1800 (UN) Tornillos T2\r\n165m Cinta de Papel \r\n600 (UN) Fijaciones\r\n\r\n90kg Masilla Lista para Usar Multiuso \r\n100 (LTS) Enduido Interior', '', '2024-12-03', 16, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-12-09', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-26 23:45:06'),
(546, 47, 'Construcción en Seco', '44 (UN) Placa Estandar de 9,5mm o 12,5mm\r\n51 (UN) Solera 35mm\r\n148 (UN) Montante 34MM\r\n1900 (UN) Tornillos T1\r\n2200 (UN) Tornillos T2\r\n200m Cinta de Papel \r\n720 (UN) Fijaciones\r\n\r\n100kg Masilla Lista para Usar Multiuso \r\n120 (LTS) Enduido Interior', '', '2024-12-03', 16, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-12-09', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-26 23:49:39'),
(547, 14, 'Construcción en Seco', '11 (UN) Placa Estandar de 9,5mm o 12,5mm\r\n13 (UN) Solera 35mm\r\n37 (UN) Montante 34MM\r\n500 (UN) Tornillos T1\r\n600 (UN) Tornillos T2\r\n50m Cinta de Papel \r\n200 (UN) Fijaciones\r\n\r\n1 tacho Masilla Lista para Usar Multiuso \r\n30 (LTS) Enduido Interior', '', '2024-12-03', 16, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-12-09', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-26 23:51:55'),
(548, 28, 'Construcción en Seco', '50 (UN) Placa Estandar de 9,5mm o 12,5mm\r\n60 (UN) Solera 35mm\r\n170 (UN) Montante 34MM\r\n2200 (UN) Tornillos T1\r\n2500 (UN) Tornillos T2\r\n230m Cinta de Papel \r\n900 (UN) Fijaciones\r\n\r\n126kg Masilla Lista para Usar Multiuso \r\n140 (LTS) Enduido Interior', '', '2024-12-03', 16, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-12-09', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-26 23:53:44'),
(549, 34, 'Refuerzos', '(2) perfil doble T de 4,25m de largo y 12cm de espesor.', '', '2024-12-03', 17, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-11-29', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-26 23:54:44'),
(550, 14, 'Cerámicos', 'Porcelanato\r\n- Interior: 60m2\r\n- Pared de Baño: 20m2\r\n\r\nCeramica\r\n- Patio: 8m2\r\n- Terraza: 30m2', 'ver acopio ', '2024-12-03', 16, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-11-29', 0, '2024-12-04', '2024-12-06', 'deposito', '2024-12-09', '2024-11-26 23:55:38'),
(551, 19, 'Construcción en Seco', '110ml de buña perimetral tipo z', '', '2024-12-03', 16, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-12-09', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-27 00:22:14'),
(552, 20, 'Construcción en Seco', '100ml de buña perimetral tipo z', '', '2024-12-03', 16, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-12-09', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-27 00:22:50'),
(553, 21, 'Construcción en Seco', '75ml de buña perimetral tipo z', '', '2024-12-03', 16, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-12-09', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-27 00:23:43'),
(554, 22, 'Construcción en Seco', '75ml de buña perimetral tipo z', '', '2024-12-03', 16, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-12-09', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-27 00:24:20'),
(555, 27, 'Construcción en Seco', '110ml de buña perimetral tipo z', '', '2024-12-03', 16, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-12-09', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-27 00:25:10'),
(556, 47, 'Construcción en Seco', '110ml de buña perimetral tipo z', '', '2024-12-03', 16, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-12-09', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-27 00:25:45'),
(557, 14, 'Construcción en Seco', '40ml de buña perimetral tipo z', '', '2024-12-03', 16, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-12-03', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-27 00:26:16'),
(558, 35, 'Corralon', '30 bolsas de cemento \r\n3 bolsones de arena\r\n20 bolsas de cal\r\n ', '', '2024-12-03', 17, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-11-29', 0, '2024-11-29', '2024-12-02', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-11-27 00:26:47'),
(559, 28, 'Construcción en Seco', '50 unidades de buña perimetral tipo z', '', '2024-12-03', 16, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-12-03', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-27 00:26:54'),
(560, 24, 'Corralon', '1 bolson de arena\r\n10 cementos\r\n5 cal', '', '2024-12-03', 16, '2024-11-26', '2024-11-27', 0, '2024-11-29', 0, '2024-11-29', '2024-12-02', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-11-27 00:27:50'),
(561, 42, 'Corralon', '200 ladrillos  portantes de 12x18x33 \r\n1 palet de ladrillos huecos  comun de 12x18x33  \r\n2 palet de ladrillos huecos de 8 x18x33  \r\nmedio bolson de piedra partida \r\n', '', '2024-12-03', 17, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-11-29', 0, '2024-11-29', '2024-12-02', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-11-27 00:58:28'),
(562, 42, 'Depósito', '1 balde de 20L de cerecita ', '', '2024-12-03', 17, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-11-29', 0, '2024-12-02', '2024-12-02', 'Deposito ', NULL, '2024-11-27 00:59:01'),
(563, 39, 'Corralon', '3 palet de ladrillos de 12 x 18x33 de espesor \r\nmedio metro de piedra partida \r\n2 bolsones de arena ', '', '2024-12-03', 17, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-11-29', 0, '2024-11-29', '2024-12-02', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-11-27 01:05:14'),
(564, 38, 'Corralon', '2 bolsones de arena \r\n20 bolsas de cemento\r\n30 bolsas de cal ', '', '2024-12-03', 17, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-11-29', 0, '2024-11-29', '2024-12-02', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-11-27 01:07:58'),
(565, 35, 'Depósito', '1 balde de 20L de cerecita \r\n1 Alargue de 10 o 15\r\n1 grasera (para trompito) ', '', '2024-12-10', 17, '2024-11-26', '2024-12-03', 0, '2024-12-04', 0, '2024-12-11', '2024-12-11', 'deposito', NULL, '2024-11-27 01:08:33'),
(566, 34, 'Electricidad', '50 cajas rectangulares \r\n50 cajas octogonale \r\ncaja miñon 10\r\n6 caños corrugados de 3cuartos \r\n3 caños corrugados de 7octavos ', '', '2024-12-03', 17, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-11-27', 0, '2024-12-02', '2024-12-02', 'spot', NULL, '2024-11-27 01:12:13'),
(567, 21, 'Corralon', '2 bolsones de arena\r\n10 cementos', '', '2024-12-03', 16, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-11-29', 0, '2024-11-29', '2024-12-02', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-11-27 01:20:55'),
(568, 28, 'Corralon', '2 bolsones de arena\r\n20 cemento\r\n20 cal\r\n', '', '2024-12-03', 16, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-11-29', 0, '2024-11-29', '2024-12-02', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-11-27 01:25:09'),
(569, 28, 'Varios', '2 tachos de cerecita', '', '2024-12-03', 16, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-11-29', 0, '2024-12-02', '2024-12-02', 'Deposito ', NULL, '2024-11-27 01:25:19'),
(570, 19, 'Corralon', '4 bolsones de arena \r\n20 cemento\r\n20 cal', '', '2024-12-03', 16, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-11-29', 0, '2024-11-29', '2024-12-02', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-11-27 01:26:01'),
(571, 46, 'Corralon', '4 bolsones de arena', '', '2024-12-03', 16, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-11-29', 0, '2024-11-29', '2024-12-02', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-11-27 01:26:37'),
(572, 46, 'Varios', '2 tachos de cerecita', '', '2024-12-03', 16, '2024-11-26', '2024-11-26', 0, '2024-11-29', 0, '2024-12-02', '2024-12-02', 'Deposito ', NULL, '2024-11-27 01:26:56'),
(574, 24, 'Plomeria', 'Awaduck\r\n2 codo acometida 110\r\n2 boca de acceso 63x50\r\n1 rompe espuma de 50. Lavarropas\r\n4 codo de 110 HH\r\n4 codo de 110 MH\r\n4 codo de 110 a 45 HH\r\n4 codo de 110 MH\r\n1 ramal de 110 a 45\r\n1 ramal de 110x63\r\n15 codo de 40 HH\r\n4 codo de 63 HH\r\n5 codo de 50 HH\r\n2 reducciones de 63x50\r\n1 embudo pluvial de 110 horizontal\r\n1 embudo pluvial de 110 vertical\r\n1 sopapa de 40. Bañera a codo\r\n', '', '2024-12-04', 16, '2024-11-27', '2024-11-27', 0, '2024-11-29', 0, '2024-12-10', '2024-12-10', 'sanitario del este', NULL, '2024-11-27 12:29:25'),
(575, 24, 'Plomeria', 'Termofusion agua\r\n\r\n3 llave de paso de 20\r\n3 llave de paso de 25\r\n14 reducciones 25x20\r\n40 codo de 20\r\n20 codo de 25\r\n4 codo de 25 rosca 3/4 hembra\r\n5 Te de 20\r\n8 Te de 25\r\n4 curva sobrepaso de 25\r\n2 Te de 32\r\n4 codo de 32\r\n3 reduccion 32x25\r\n1 llave esferica de 32\r\n1 union doble de 32\r\n1 tubo 32 rosca 1pulg macho \r\n1 caño de 32\r\n20 caño de 20\r\n25 caños de 25 \r\n1 flotante de 3/4\r\n1 tanque de 750L mas base\r\n1 reduccion 1y1/2 pulg x 1pulg\r\n2 cuadro de ducha \r\n50 tornillo y tarugo del 8 ', 'preguntar antes que paso con el material anterior ', '2024-12-04', 16, '2024-11-27', '2024-11-27', 0, '2024-11-29', 0, '2024-12-10', '2024-12-10', 'sanitario del este', '2024-12-11', '2024-11-27 12:59:31'),
(576, 19, 'Pintura', '10L de membrana liquida\r\nRodillo de 22 pelo largo\r\nPincel de 12\r\n\r\nEs para encuentro entre medianera y pared de vecino que está filtrando el agua ', '', '2024-12-04', 16, '2024-11-27', '2024-11-27', 0, '2024-11-29', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-11-27 15:35:14'),
(577, 40, 'Corralon', '5 palet ladrillo portante\r\n8 bolsón de arena\r\n30 cal\r\n30 cemento\r\n6 hierro del 8\r\n6 hierro del 6', '', '2024-12-04', 12, '2024-11-27', '2024-11-27', 0, '2024-11-28', 0, '2024-11-29', '2024-12-02', 'Corralon la 202', NULL, '2024-11-27 17:02:54'),
(578, 47, 'Plomeria', 'Gas sigas \r\n\r\n6 de caños de 32 \r\n1 caño de 25  \r\n1 tubo rosca hembra de 32x1\r\n14 Codos a 90 de 32 \r\n1 tee de 32 x centro 25 \r\n1 Codos a 90 de 25 HH \r\n1 Codos a 90 con rosca hembra de 25 X 3/4 \r\n5 Cumplas de 32 \r\n2 cumplas de 25 \r\n2 tapones macho de 3/4 \r\n1 tapon macho de 1pulg\r\n1 llave de paso 3/4 (cono)\r\n1 llave de paso 1pulg (cono)\r\n15 grampas para caños de 32\r\n30 tornillos y tarugos del 6\r\n\r\nFusión  verde \r\n\r\n30 caños de 25\r\n40 Codos a 90 de 25 \r\n5 codos a 45 de 25\r\n2 sobre paso de 25 \r\n4 Tee de 25\r\n4 llaves de paso de 25 para embutir\r\n15 Tee de 20\r\n5 sobrepaso de 20\r\n35 codo a 90 de 20\r\n10 codo a 45 de 20\r\n18 codos con rosca Hembra de 20\r\n2 codos con rosca hembra de 25\r\n2 tapones de polipropileno rosca macho de 25\r\n18 tapones de polipropileno rosca macho de 20\r\n1 teflon de alta densidad de 3/4\r\n6 caños de 20\r\n6 reducciones de 25x20\r\n\r\nAwaduc \r\n\r\n 8  caños de 110 \r\n6 codos de 110 MH\r\n2 caño de 63 \r\n2 codo con cometida de 110 x 63 \r\n1 ramal y de 110x63 \r\n2 pileta de patio de 4 entradas de 63x40 \r\n2 cuplas de 63 \r\n6 Codos h/h a 90 de 40 \r\n6 Codos m/h a 90 de 40 \r\n6  Codos m/h a 45 de 40\r\n6 Codos h/h a 45 de 40 \r\n2 cuplas de 40 \r\n2 Codos a 45 m/h  de 63 \r\n1 codo a 90 h/h de 63 \r\n1 boca de inspección de 63x50\r\n2 sifon de patio de 110. 20x20', '', '2024-12-11', 16, '2024-11-28', '2024-12-04', 0, '2024-12-05', 0, '2024-12-10', '2024-12-13', 'sanitario del este', NULL, '2024-11-28 13:43:48'),
(581, 43, 'Aberturas Ventanas', '- 1 Ventana con vidrio esmerilado. Con brazo de empuje de 70cm de ancho y 50cm de alto\r\n- 1 ventana corrediza de 176cm de ancho y 125cm de alto', '', '2024-12-09', 16, '2024-12-02', '2024-12-02', 0, '2024-12-03', 0, '2024-12-10', '2024-12-20', 'Ventanas malvinas', NULL, '2024-12-02 18:47:10'),
(582, 43, 'Techos', '- 4 rollos de membrana de 4mm \r\nuna lata de pintura asfaltica por 20 litros', '', '2024-12-09', 16, '2024-12-02', '2024-12-02', 0, '2024-12-03', 0, '2024-12-08', '2024-12-09', 'deposito', NULL, '2024-12-02 18:59:27'),
(583, 43, 'Aberturas Puertas', '- 2 puertas placa de 70cm de ancho x 205cm de alto. Derecha. \r\n- 1 puerta placa de 70cm de ancho x 205cm de alto. Izquierda. \r\n- 1 puerta inyectada (Ppal) de 80cm de ancho x 205cm de alto izquierda', 'llevar puerta desde condarco mano izquierda a cesar días,  para llevar una derecha en condarco ', '2024-12-09', 16, '2024-12-02', '2024-12-02', 0, '2024-12-03', 0, '2024-12-10', '2024-12-10', 'deposito', '2024-12-17', '2024-12-02 19:22:33'),
(584, 21, 'Aberturas Puertas', 'Puertas\r\n- 2 Puerta de aluminio de 70cm de ancho y 205cm de alto. (Exterior)\r\nespecificación:\r\n1 de aluminio con vidrio derecha\r\n1 de aluminio sin vidrio izquierda', '', '2024-12-10', 12, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-03', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-03 13:58:22'),
(585, 35, 'Aberturas Puertas', 'Puertas inyectadas:\r\n(1) 0,80m de ancho por 2,05m de alto derecha\r\n(1) 0,70m de ancho por 2,05m de alto derecha', '', '2024-12-10', 12, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-03', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-03 14:31:55'),
(586, 24, 'Electricidad', '5 rollos de  Caño corrugado de 3/4\r\n1 Extractor para baño \r\n1 disyuntor de 40\r\n5 termicas de 10\r\n6 termicas de 15\r\n\r\n1 Portero eléctrico \r\nCables \r\n\r\nCable de 2,5mm  \r\n- 2 celeste\r\n- 2 marron\r\n- 2 verde/amarillo\r\nCable de 1,5mm\r\n- 2 celeste\r\n- 2 marron\r\n- 2 verde/amarillo\r\n- 2 blanco\r\nCable de 6mm \r\n- 1 celeste \r\n- 1 marrón\r\n- 1 Verde/amarillo \r\n1 Bornera Din unipolar 7 contacto\r\n1 Jabalina con morzeta de 3/8 y tapa de inspeccion\r\n12 tiras de caño rígido de 1/2 \r\n10 cuplas de 1/2\r\n7 curvas de 1/2\r\n20 encastres con tarugo y tornillos', '', '2024-12-10', 16, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-03', 0, '2024-12-19', '2024-12-20', 'deposito', NULL, '2024-12-03 16:37:58'),
(587, 24, 'Electricidad', '1 disyuntor de 40\r\n5 termicas de 10\r\n6 termicas de 15', '', '2024-12-10', 16, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-05', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-03 17:39:36'),
(588, 23, 'Electricidad', '6 corrugados de 3/4 \r\n3 Extractores para baño\r\n1 Portero eléctrico \r\n1 jabalina de 7/8 con morzeto y tapa \r\n\r\nCable de 1,5mm\r\n- 1 celeste \r\n- 1 marrón \r\n- 1 verde/amarillo \r\n- 1 blanco o negro \r\n\r\nCable de 2,5mm \r\n- 1 verde/amarillo\r\n- 1 celeste \r\n- 1 marrón\r\n\r\n8 caños rígidos de 1/2\r\n5 cuplas de 1/2\r\n4 curvas de 1/2\r\n\r\n1 disyuntor de 40\r\n5 termicas de 10\r\n6 termicas de 15', '', '2024-12-10', 16, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-05', 0, '2024-12-05', '2024-12-05', 'Spot', NULL, '2024-12-03 18:15:44'),
(589, 23, 'Construcción en Seco', '30 Placas de 12,5mm \r\n1600 Tornillos T2\r\n2 Cinta de papel para durlock\r\n3 Masilla de 32kg\r\n40 Buña perimetral tipo Z', '', '2024-12-10', 16, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-09', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-03 18:20:58'),
(590, 24, 'Construcción en Seco', '38 Placas de 12,5mm\r\n1800 Tornillos T2\r\n2 Cintas de papel para durlock \r\n3 Masilla de 32kg \r\n60 Buña perimetral tipo Z  ', '', '2024-12-10', 16, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-09', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-03 18:24:35'),
(591, 14, 'Corralon', '1 bolson de arena\r\n120 Refractarios \r\n1 bolsa de tierra refractaria', '', '2024-12-10', 16, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-05', 0, '2024-12-05', '2024-12-09', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-12-03 18:31:51'),
(592, 14, 'Aberturas Puertas', 'PUERTAS PLACAS\r\n- 3 Puertas placa de 70cm de ancho x 205cm de alto (derecha)', '', '2024-12-10', 16, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-05', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-03 18:35:02'),
(593, 14, 'Plomeria', 'Piezas sigas\r\n- 1 codo 32 rosca 1pulg hembra \r\n8 codo 32 \r\n1 te 32 \r\n2 reducción 32x25 \r\n12 codo 25\r\n2 codo 25 rosca 1/2 hembra \r\n2 llave paso 25 \r\n3 tira caño 32 \r\n8 tira 25 ', '', '2024-12-10', 16, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-04', 0, '2024-12-10', '2024-12-10', 'sanitario del este', NULL, '2024-12-03 18:52:49'),
(594, 14, 'Plomeria', 'Piezas awaduc \r\n2 tira caño 63 \r\n2 tira caño 110 \r\n1 tira 50', '', '2024-12-10', 16, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-04', 0, '2024-12-10', '2024-12-10', 'sanitario del este', NULL, '2024-12-03 18:53:17'),
(595, 22, 'Corralon', '2 palet de ladrillo del 12 hueco ', '', '2024-12-10', 16, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-05', 0, '2024-12-05', '2024-12-10', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-12-03 18:54:49'),
(596, 43, 'Varios', '4 siliconas negras\r\n6 siliconas transparentes o blanca (zingueria)\r\n2 tapas ciega 11x11\r\n1 rejilla 11x11 para baño\r\n1 codo 110 awaduck\r\n1 caja pluvial de desague de 40 o pluvial de 40 para descarga\r\n1 tapa de inspección de 65x65 (tiene que ser de las que coloquemos el porcelanato encima)', '', '2024-12-10', 16, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-05', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-03 19:19:01'),
(597, 35, 'Corralon', '220 unidades de ladrillos huecos de 12x33x18 de ancho\r\n30 bolsas de cal\r\n', '', '2024-12-10', 17, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-05', 0, '2024-12-05', '2024-12-10', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-12-03 21:02:04'),
(598, 35, 'Electricidad', '15 cajas octogonales \r\n2 rollos de caños corrugados de 3/4 \r\n2 rollos de caños corrugados de 7/8\r\n', '', '2024-12-10', 17, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-05', 0, '2024-12-16', '2024-12-16', 'spot', NULL, '2024-12-03 21:03:21'),
(599, 35, 'Depósito', 'Metal desplegable de 1m x 0,70cm (o malla plástica para revoque de 1m x 0,70cm)', '', '2024-12-10', 17, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-05', 0, '2024-12-16', '2024-12-16', 'deposito', NULL, '2024-12-03 21:06:20'),
(600, 34, 'Corralon', '4 bolsones de arena \r\n10 bolsas de cal\r\n5 bolsas de cemento \r\n5 hierros de 8mm de diámetro \r\n5 hierros de 6mm de diámetro ', '', '2024-12-10', 17, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-05', 0, '2024-12-05', '2024-12-09', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-12-03 21:08:27'),
(601, 34, 'Corralon', '1 palet de ladrillos huecos de 12 x18x33 de espesor\r\n1 palet de ladrillos huecos de 8 x 18 x 33 de espesor', '', '2024-12-10', 17, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-05', 0, '2024-12-10', '2024-12-11', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-12-03 21:12:46'),
(602, 39, 'Corralon', '1 palet de ladrillos huecos de 8cm de espesor\r\n1 palet de ladrillos huecos de 12cm de espesor \r\n', '', '2024-12-10', 17, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-05', 0, '2024-12-05', '2024-12-11', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-12-03 21:14:58'),
(603, 39, 'Varios', '1 balde de 20L de cerecita \r\n4k  rollo de alambre ', '', '2024-12-10', 17, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-05', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-03 21:17:08'),
(604, 39, 'Depósito', '1 placa de fenólico de 1,44m por 2,44m ', '', '2024-12-10', 17, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-04', 0, '2024-12-16', '2024-12-16', 'deposito', NULL, '2024-12-03 21:19:18'),
(605, 39, 'Electricidad', '36 cajas octogonales \r\n50 cajas rectangulares \r\n5 rollos de caños corrugados de 3/4\r\n3 rollos de caños corrugados de 7/8 ', '', '2024-12-10', 17, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-05', 0, '2024-12-16', '2024-12-16', 'deposito', NULL, '2024-12-03 21:21:04'),
(606, 47, 'Refuerzos', 'Doble te de 10 o 12 de 3,70m', '', '2024-12-10', 16, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-05', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-03 23:14:35'),
(607, 45, 'Corralon', '4 bolsones de arena \r\n30 bolsas de cemento\r\n40 bolsas de cal', '', '2024-12-10', 17, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-05', 0, '2024-12-05', '2024-12-09', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-12-04 00:57:42'),
(608, 42, 'Corralon', '200 ladrillos  portantes de 12x18x33 \r\n2 palet de ladrillos huecos de 8 x18x33  \r\nmedio bolson de piedra partida \r\n2 bolsones de Arena \r\n10 bolsas de cemento\r\n10 bolsas de cal', '', '2024-12-10', 17, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-05', 0, '2024-12-05', '2024-12-09', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-12-04 01:08:50'),
(609, 42, 'Construcción en Seco', '13 placas de durlok \r\n14 soleras \r\n39 montantes \r\n500 tornillos T1\r\n550 tornillos T2\r\n1 balde de 20L de Masilla\r\n1 rollo de 80m de cinta tramada \r\n1 balde de 20L de enduido \r\n180 tornillos de fijacion ', 'enviar la estructura ', '2024-12-10', 17, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-09', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-04 01:13:06'),
(610, 38, 'Corralon', '2 bolsones de arena\r\n2 palet de ladrillos huecos de 8cm de espesor \r\n20 bolsas de cemento\r\n20 bolsas de cal\r\n1 palet de ladrillos del 12', '', '2024-12-10', 17, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-05', 0, '2024-12-10', '2024-12-11', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-12-04 01:17:22'),
(611, 28, 'Corralon', '4 bolsón de arena\r\n30 cemento\r\n30 cal', '', '2024-12-10', 16, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-05', 0, '2024-12-05', '2024-12-09', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-12-04 01:32:16'),
(612, 19, 'Corralon', '3 bolsones de arena', '', '2024-12-10', 16, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-05', 0, '2024-12-05', '2024-12-09', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-12-04 01:33:39'),
(613, 27, 'Corralon', '3 bolsones de arena\r\n', '', '2024-12-10', 16, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-05', 0, '2024-12-05', '2024-12-09', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-12-04 01:34:13'),
(614, 40, 'Corralon', '4 bolsón arena\r\n30 cemento\r\n30 cal \r\n3 palet ladrillo portante del 12\r\n', '2 baldes de ceresita', '2024-12-10', 16, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-05', 0, '2024-12-05', '2024-12-09', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-12-04 01:35:24'),
(615, 46, 'Corralon', '4 bolsón arena \r\n4 palet ladrillo del 12\r\n2 palet ladrillo del 8\r\n', ' 2 tachos ceresita', '2024-12-10', 16, '2024-12-03', '2024-12-03', 0, '2024-12-05', 0, '2024-12-05', '2024-12-09', 'CORRALON LA 202', '2024-12-11', '2024-12-04 01:36:17'),
(616, 36, 'Corralon', '2 bolsones de arena ', '', '2024-12-11', 12, '2024-12-04', '2024-12-04', 0, '2024-12-05', 0, '2024-12-05', '2024-12-09', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-12-04 18:28:24'),
(617, 35, 'Plomeria', 'Gas sigas \r\n 20.40 MTRS de caños de sigas de 32 \r\n 10 mts de caños de 25 dm sigas \r\n1 tubo rosca hembra de 32dm x 1 \r\n10 Codos a 90 de 32 dm\r\n1 tee de 32dm x centro 25dm\r\n5 Codos a 90 de 25 dm\r\n6 Cuplas de 32 dm\r\n4 cuplas de  25 dm\r\n2 Codos a 90 con rosca hembra de 25 dm x 3/4 \r\n2 tapones macho de  3/4 dm\r\nFusión  verde \r\n35 MTRS de caños de 25dm\r\n10 Codos a 90 de 25 dm\r\n6 codos a 45 de 25dm\r\n2 tubo hembra de 25 dm\r\n3 sobre paso de 25 dm\r\n10 Cuplas de 25dm\r\n1  uñon doble de ppn de 1/12 dm\r\nPiesas de ppn\r\n6  tee de polipropileno 1/12\r\n2   Codo de polipropileno de 1/12 \r\n14  Entre rosca de 1/12\r\n7   Llave de 1/12 esférica de metal rosca hembra \r\n7   reducción de 1/12 x 1 \r\nFusión \r\nFusión verde \r\n7 tubos fussion rosca macho de 32dm\r\n7 uñon doble de 32dm\r\n13 Codos a 90 de 32dm\r\n 35 metros de Caños de 32dm\r\n6 codos a 90 de 32dm \r\n6 codos a 45 de 32 dm\r\n4 reducciónes de 32dm x 25 \r\n6 Reducciónes de 25dm x 20 \r\n10 Cuplas de 32 \r\n4 Sobre paso de 32 dm\r\n5 Sobre paso de 25 dm\r\n3 tee de 25 dm\r\n10 codos a 90 de 25 dm\r\n10 codos a 45  de 25dm\r\n36 metros de Caños de 25dm\r\n8 Llaves de paso de 25 dm para embutir \r\n7 Tee de 20dm \r\n6 Sobre paso de  20 dm\r\n15 Codos a 90 de 20dm\r\n10 Codos a 45 de  20 dm\r\n10 Codos con rosca hembra de  20 dm\r\n3 Codos con rosca hembra de  25 dm\r\n3 Tapones de ppn  rosca macho de  25 dm\r\n10 Tapones de ppn rosca macho de 20 dm\r\n1 teflon de alta identidad de 3/4 \r\n1 idro h 3 grande (sella rosca)\r\nCáñamo \r\n2 tapas de ficción hembra de 20 dm\r\n4 caños de 20dm\r\nAwaduc \r\n 2  caños de 110 dm\r\n1 caño de  63 dm\r\n1 codo con cometida de 110dm x 63 \r\n1 ramol y de 110 x 63 \r\n1 pileta de patio de 4 entrada de 63 x 40 \r\n2 cuplas de 63 \r\n2 Codos h/h a 90 de  40 dm\r\n2 Codos m/h a 90 de 40 dm\r\n4  Codos m/h a 45 de  40dm\r\n2 Codos h/h a 45 de 40 dm\r\n2 cuplas de 40 dm\r\n2 Codos a 45 m/h  de  63 dm\r\n1 codo a 90 h/h de 63 \r\n1 boca de impecion de 63 x 50\r\n\r\n', '1 tanque y un flotante hay en deposito', '2024-12-11', 17, '2024-12-04', '2024-12-04', 0, '2024-12-05', 0, '2024-12-10', '2024-12-12', 'sanitario del este', '2024-12-11', '2024-12-04 19:40:37'),
(618, 26, 'Corralon', '4 bolsones de Arena\r\n', '1 tacho de ceresita ', '2024-12-12', 14, '2024-12-05', '2024-12-05', 0, '2024-12-10', 0, '2024-12-10', '2024-12-10', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-12-05 13:00:49'),
(619, 1, 'Zingueria', 'Zigueria rectangular de .10  x  0.05  de 1 nimtrs para pluvial\r\n2 codos a 90\r\n1codos a 45', '', '2024-12-12', 14, '2024-12-05', '2024-12-05', 0, '2024-12-10', 0, '2024-12-19', '2024-12-19', 'deposito', NULL, '2024-12-05 13:44:13'),
(620, 38, 'Refuerzos', '1 perfil doble T de 4,50 m de largo y 12cm de ancho', '', '2024-12-12', 17, '2024-12-05', '2024-12-05', 0, '2024-12-10', 0, '2025-01-06', '2025-01-06', 'deposito', NULL, '2024-12-05 19:40:12'),
(621, 16, 'Plomeria', '3 caños 4 pulgadas ventilacion sing \r\n2 codo 4 pulgadas 45 grados  sing \r\n3 codo 4 pulgadas 90 grados  sing\r\n2 tira caño 25 tf agua', '', '2024-12-12', 14, '2024-12-05', '2024-12-05', 0, '2024-12-10', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-05 21:15:04'),
(622, 1, 'Sanitarios', 'Mampara de .45 de ancho x  1.40 alto\r\nMampara de .60 ancho por 1.80 alto', '', '2024-12-12', 14, '2024-12-05', '2024-12-05', 0, '2024-12-10', 0, '2024-12-19', '2024-12-19', 'deposito', NULL, '2024-12-05 21:18:45'),
(623, 15, 'Electricidad', '2 metros de cable  tipo taller de  3 x 4 mm\r\n1 enchufe de 20 amp macho de tres patas \r\npara conectar la cocina', '', '2024-12-12', 14, '2024-12-05', '2024-12-05', 0, '2024-12-10', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-05 21:27:19'),
(626, 15, 'Corralon', '4  bolsas de cemento\r\n3 bolsas  cal \r\n15 ladrillos del 12\r\n(Material para quitar la ventana y el techo  del  patio )\r\n\r\n', '', '2024-12-12', 14, '2024-12-05', '2024-12-05', 0, '2024-12-09', 0, '2024-12-10', '2024-12-10', 'deposito', NULL, '2024-12-05 21:53:44'),
(627, 15, 'Depósito', 'Andamio de 3 cuerpos', '', '2024-12-12', 14, '2024-12-05', '2024-12-05', 0, '2024-12-09', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-05 21:55:10'),
(629, 23, 'Electricidad', 'Cable de 2,5mm\r\n1 rollo Celeste\r\n1 rollo Marrón\r\n1 rollo Verde/Amarillo \r\n\r\nCable 1,5mm\r\n1 rollo Blanco ', '', '2024-12-13', 16, '2024-12-06', '2024-12-06', 0, '2024-12-10', 0, '2024-12-16', '2024-12-16', 'spot', NULL, '2024-12-06 13:58:15'),
(630, 55, 'Corralon', 'Concordia \r\n\r\n110 tergopol \r\n20 viguetas de 4,40 \r\n11 viguetas de 4,60\r\n3 mallas del 6\r\n20 Hierro del 8\r\n12 Hierro del 6 \r\n\r\n5 bolsones de piedra \r\n5 bolsones de arena\r\n1 pallet de ladrillos del 12\r\n20 bolsas de cemento', '7kgs de Alambre\r\n3kgs clavos de 2 pulgadas\r\n3 kgs de clavos de 2 1/2\r\n', '2024-12-13', 16, '2024-12-06', '2024-12-06', 0, '2024-12-09', 0, '2024-12-09', '2024-12-12', 'CORRALON LA 202', '2024-12-11', '2024-12-06 15:05:59'),
(631, 27, 'Cerámicos', 'Porcelanato \r\n- Interior: 96m2\r\n- Pared de baño: 30m2\r\n\r\nCerámica\r\n- Patio: 20m2\r\n- Terraza: 18m2', '', '2024-12-13', 16, '2024-12-06', '2024-12-06', 0, '2024-12-09', 0, '2024-12-19', '2025-01-06', 'reino ceramico', NULL, '2024-12-06 15:34:24'),
(632, 47, 'Cerámicos', 'Porcelanato \r\n- Interior: 130m2\r\n- Pared de baño: 45m2\r\n\r\nCerámica\r\n- Patio: 22m2\r\n- Terraza: 100m2', '', '2024-12-13', 16, '2024-12-06', '2024-12-06', 0, '2024-12-09', 0, '2024-12-19', '2025-01-10', 'reino ceramico', NULL, '2024-12-06 15:38:45'),
(633, 28, 'Cerámicos', 'Porcelanato \r\n- Interior: 140m2\r\n- Pared de baño: 60m2\r\n\r\nCerámica\r\n- Patio: 13m2\r\n', '', '2024-12-13', 16, '2024-12-06', '2024-12-06', 0, '2024-12-09', 0, '2024-12-19', '2025-01-10', 'reino ceramico', NULL, '2024-12-06 15:41:15'),
(634, 43, 'Cerámicos', 'Porcelanato \r\n- Interior: 90m2\r\n- Pared de baño: 20m2\r\n\r\nCerámica\r\n- Patio: 30m2', '', '2024-12-13', 16, '2024-12-06', '2024-12-06', 0, '2024-12-09', 0, '2024-12-19', '2025-01-10', 'reino ceramico', NULL, '2024-12-06 15:56:59'),
(635, 39, 'Corralon', '3 hierros de 10mm de diámetro \r\n3 hierros de 8mm de diametro\r\n3 bolsones de piedra partida \r\n1 palet de ladrillo hueco de 8 x 18 x 33\r\n', '', '2024-12-13', 17, '2024-12-06', '2024-12-06', 0, '2024-12-10', 0, '2024-12-10', '2024-12-11', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-12-06 18:12:37'),
(636, 39, 'Cerámicos', 'Porcelanato\r\nInterior: 88m²\r\nPared de baño: 43m²\r\nPared de cocina: 3m³\r\n\r\nCerámica\r\nPatio: 25m²\r\nTerraza/balcón: 3,5m²', '', '2024-12-13', 17, '2024-12-06', '2024-12-06', 0, '2024-12-09', 0, '2024-12-19', '2025-01-10', 'reino ceramico', NULL, '2024-12-06 18:22:45'),
(637, 47, 'Corralon', '1 pallet de ladrillo del 12\r\n2 bolsones de arena', '', '2024-12-13', 16, '2024-12-06', '2024-12-06', 0, '2024-12-10', 0, '2024-12-10', '2024-12-10', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-12-06 19:13:19'),
(638, 22, 'Electricidad', '1 paquete de conector  3/4\r\n1 paquete de conector 7/8 \r\n4 cajas de pase de chapa 20x20\r\n', '1 tablero de 24 boca', '2024-12-13', 16, '2024-12-06', '2024-12-06', 0, '2024-12-10', 0, '2024-12-16', '2024-12-16', 'spot', '2024-12-11', '2024-12-06 19:15:45'),
(639, 75, 'Corralon', '30 bolsas de cemento \r\n20 bolsas de cal\r\n15 hierros de 8mm de diámetro \r\n10 hierros de 6mm de diámetro \r\n4 palet de ladrillos de 12cm de espesor \r\n3 bolsones de arena \r\n2 bolsones de cascotes ', '', '2024-12-16', 17, '2024-12-09', '2024-12-09', 0, '2024-12-10', 0, '2024-12-10', '2024-12-10', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-12-09 04:48:29'),
(640, 75, 'Depósito', '5 kilos de alambre fardo \r\n2 kilos de clavos de 2 pulgadas \r\n2 kilos de clavos de 2 pulgadas y media \r\n1 balde de 20L de cerecita ', '', '2024-12-16', 17, '2024-12-09', '2024-12-09', 0, '2024-12-09', 0, '2024-12-11', '2024-12-11', 'deposito', NULL, '2024-12-09 04:50:41'),
(641, 39, 'Depósito', '5 kilos de clavos de 2 pulgadas y media ', '', '2024-12-16', 17, '2024-12-09', '2024-12-09', 0, '2024-12-09', 0, '2024-12-16', '2024-12-16', 'deposito', NULL, '2024-12-09 04:59:07'),
(642, 39, 'Varios', '3 kilos de alambre ', '', '2024-12-16', 17, '2024-12-09', '2024-12-09', 0, '2024-12-09', 0, '2025-01-06', '2025-01-06', 'deposito', NULL, '2024-12-09 05:00:27'),
(643, 34, 'Depósito', '2 reglas de 3 metros  de largo', '', '2024-12-16', 17, '2024-12-09', '2024-12-09', 0, '2024-12-09', 0, '2024-12-16', '2024-12-16', 'deposito', NULL, '2024-12-09 11:39:02'),
(644, 47, 'Corralon', '100 ladrillos refractarios \r\n1 bolsa de tierra refractaria \r\n', '', '2024-12-16', 16, '2024-12-09', '2024-12-09', 0, '2024-12-10', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-09 12:17:20'),
(645, 47, 'Corralon', '1 bolson de arena', '', '2024-12-17', 9, '2024-12-10', '2024-12-10', 0, '2024-12-10', 0, '2024-12-10', '2024-12-10', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-12-10 16:11:11'),
(646, 60, 'Corralon', '1 pallet de cemento\r\n3 bolsones de arena \r\n3 bolsones de piedras \r\n', '', '2024-12-17', 12, '2024-12-10', '2024-12-10', 0, '2024-12-10', 0, '2024-12-10', '2024-12-11', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-12-10 16:17:11'),
(647, 40, 'Corralon', '10 bolsones de arena\r\n1 pallet de cal', '', '2024-12-18', 9, '2024-12-10', '2024-12-10', 0, '2024-12-10', 0, '2024-12-10', '2024-12-11', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-12-10 19:03:45'),
(648, 14, 'Electricidad', '\r\n- 1 disyuntor de 40\r\n- 3 termicas de 20\r\n- jabalina se 3/4 con morzeto y caja de inspeccion ', '', '2024-12-18', 16, '2024-12-11', '2024-12-11', 0, '2024-12-12', 0, '2024-12-16', '2024-12-16', 'spot', NULL, '2024-12-11 11:50:42'),
(649, 23, 'Electricidad', 'Cables faltante \r\n\r\n1 rollo Celeste de 2,5 \r\n1 rollo Marrón de 2,5\r\n1 rollo Verde/Amarillo de 2,5\r\n\r\n1 rollo Blanco de 1,5', '', '2024-12-18', 16, '2024-12-11', '2024-12-11', 0, '2024-12-12', 0, '2024-12-16', '2024-12-16', 'spot', NULL, '2024-12-11 11:59:56'),
(650, 39, 'Construcción en Seco', '33 placas de durlok\r\n38 soleras\r\n109 montantes\r\n1408 tornillos T1\r\n1584 tornillos T2 \r\n3 baldes de 20L de masilla \r\n2 cintas tramadas de 80m\r\n4 baldes de enduido \r\n528 tornillos de fijación \r\n\r\n\r\nYa se puede enviar a la obra:\r\n19 soleras\r\n55 montantes \r\n704 tornillos T1\r\n792 tornillos T2\r\n264 tornillos de fijación', 'se llevo la estructura de durlock', '2024-12-18', 17, '2024-12-11', '2024-12-11', 0, '2024-12-12', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-11 20:56:52'),
(651, 43, 'Plomeria', 'Una Reducción macho 1 pulgada 3/4 a 3/4 para conectar el tanque de agua. \r\nUn Cupla hembra de 3/4 fusión para el flotador del tanque de agua.\r\nUna grifería de embutir para ducha completa.', '', '2024-12-18', 18, '2024-12-11', '2024-12-11', 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-11 21:07:34'),
(652, 34, 'Construcción en Seco', '32 placas de durlok\r\n37 soleras \r\n106 montantes \r\n1500 tornillos T1\r\n1500 tornillos T2\r\n2 baldes de 32kg de masilla \r\n2 cintas tramadas de 80m c/u\r\n4 baldes de 20L de enduido \r\n500 tornillos de fijación \r\n\r\nYa se puede entregar en obra:\r\n19 soleras \r\n54 montantes \r\n700 tornillos T1 \r\n800 tornillos T2\r\n300 tornillos de fijación \r\n', 'se llevo estructura ', '2024-12-18', 17, '2024-12-11', '2024-12-11', 0, '2024-12-12', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-11 21:35:52'),
(653, 38, 'Construcción en Seco', '22 placas de durlok\r\n26 soleras\r\n72 montantes \r\n1000 tornillos T1 \r\n1000 tornillos T2\r\n2 baldes de 32kg de Masilla\r\n1 cinta tramada de 80m\r\n2 baldes de 20L de enduido \r\n400 tornillos de fijación\r\n\r\nYa se puede enviar a obra:\r\n13 soleras\r\n36 montantes \r\n500 T1\r\n500 T2\r\n200 tornillos de fijación ', 'llevar estructuctura', '2024-12-18', 17, '2024-12-11', '2024-12-11', 0, '2024-12-12', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-11 21:49:42'),
(654, 19, 'Electricidad', '10 caños corrugados de 7/8\r\n- 10 cajas mingon\r\n- 2 tableros de 26 bocas', '', '2024-12-19', 16, '2024-12-12', '2024-12-12', 0, '2025-01-06', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-12 12:00:45'),
(655, 45, 'Refuerzos', '2 perfiles doble T de 10cm de ancho por 4,80m de largo ', '', '2024-12-19', 17, '2024-12-12', '2024-12-12', 0, '2025-01-06', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-12 17:43:50'),
(656, 15, 'Varios', '9 picaportes', '', '2024-12-23', 14, '2024-12-12', '2024-12-16', 0, '2025-01-06', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-12 22:51:06'),
(657, 74, 'Refuerzos', '2 Perfiles doble T de 10cm de ancho por 3m de largo.', '', '2024-12-20', 17, '2024-12-13', '2024-12-13', 0, '2025-01-06', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-13 15:20:13'),
(658, 43, 'Techos', '12metros lineales de membrana selladora copibrand para chapa. ', '', '2024-12-20', 18, '2024-12-13', '2024-12-13', 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-13 16:18:12'),
(659, 60, 'Corralon', '1 pallet de cemento.\r\n4m3 arena\r\n4m3 piedra\r\nse unifico en el pedido 674 ', 'se unifico en un solo pedido ( cancelado)', '2024-12-23', 18, '2024-12-16', '2024-12-16', 0, '2024-12-18', 0, '2024-12-18', '2024-12-18', 'corralon la 202', NULL, '2024-12-16 14:27:38'),
(660, 60, 'Plomeria', '40 hierros del 10.\r\n30 hierros del 6.\r\n1 pallet de cal.\r\n1 pallet de cemento\r\n4m3 arena.\r\n4m3 piedra. ', '', '2024-12-23', 18, '2024-12-16', '2024-12-16', 0, '2024-12-18', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-16 14:32:30'),
(661, 60, 'Varios', '50kg alambre 4,2 \r\n10 discos para hierro N9\r\n6 discos diamantados N9', '', '2024-12-23', 18, '2024-12-16', '2024-12-16', 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-16 14:35:01'),
(662, 15, 'Corralon', '1/2 bolsón  de arena\r\n1 bolsa se cal\r\n2 bolsas de cemento', '', '2024-12-23', 14, '2024-12-16', '2024-12-16', 0, '2025-01-06', 0, '2025-01-06', '2025-01-06', 'deposito', NULL, '2024-12-16 21:20:22'),
(663, 15, 'Depósito', 'Ventana corredera de 90 x 50', '', '2024-12-23', 14, '2024-12-16', '2024-12-16', 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-16 21:24:34'),
(664, 15, 'Aberturas Puertas', '2 puertas de aluminio negras   para oficina y play Room de 0.70 x 2.05  una derecha y una izquierda ', '', '2024-12-23', 14, '2024-12-16', NULL, 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-16 21:31:54'),
(665, 15, 'Plomeria', 'Para extractor de cocina\r\n1 reducción 110x160 awaduc\r\n1 codo 110 m.h  awadut', '', '2024-12-23', 14, '2024-12-16', '2024-12-16', 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-16 22:03:33'),
(666, 16, 'Cerámicos', '1  cantonera  de 2 mtrs pata pisos', '', '2024-12-23', 14, '2024-12-16', '2024-12-17', 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-16 22:15:13'),
(667, 15, 'Cerámicos', '80 cm de cantonera para pisos ', '', '2024-12-23', 14, '2024-12-16', NULL, 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-16 22:16:15'),
(668, 14, 'Aberturas Ventanas', '1. Vent. 90x50\r\n\r\nEstá se agrega porque se envió a Magariños 1.', '', '2025-01-06', 16, '2024-12-17', '2024-12-17', 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-17 13:11:29'),
(669, 13, 'Sanitarios', 'Vanitory de 40cm ', '', '2024-12-24', 16, '2024-12-17', '2024-12-17', 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-17 13:13:02'),
(670, 13, 'Electricidad', '1 teléfono para el portero ', '', '2024-12-24', 16, '2024-12-17', '2024-12-17', 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-17 13:13:28'),
(671, 23, 'Plomeria', '2 inodoros \r\n2 bidet\r\n1 bañera de 1,50m\r\n2 Vanitory de 50\r\n1 Bacha para cocina\r\n1 Bacha para lavadero\r\n1 Bacha para parrilla \r\n1 termotanque de 85L\r\n\r\nPara inodoros: \r\n- 2 flexibles de 1/2 de 25cm\r\n- 8 tornillos y tarugos nro8 \r\n- 2 tapas\r\n\r\nPara Bidets:\r\n- 4 flexibles de 1/2 de 25cm\r\n- 8 tornillos y tarugos nro8\r\n- grifería\r\n\r\nPara Vanitorys:\r\n- 4 flexibles de 1/2 de 25cm\r\n- 4 tornillos y tarugos nro8\r\n- grifería\r\n- 4 codos de 1/2 poli M-H\r\n- 2 flexibles corrugado de 40 (desagüe)\r\n\r\nPara bañera:\r\n- 1 sopapa horizontal de 40\r\n- 12 ladrillos nro8\r\n\r\nPara ducha: \r\n- Grifería\r\n- desagüe lineal de 50\r\n\r\nPara termotanque:\r\n- 4 flexibles de 3/4 de 25cm\r\n- 3 entre rosca 3/4 de polipropileno \r\n- 1 te 3/4 de polipropileno \r\n- 1 entrerosca de 1/2 a 3/8 bronce M-M\r\n- 2 tornillos y tarugos del 10\r\n\r\nBacha cocina: \r\n- 1 sifón de 50\r\n- grifería \r\n- Bacha \r\n- 2 entrerosca de 1/2 polipropileno \r\n- 2 codos de 1/2 polipropileno \r\n\r\nBacha de parrilla y lavadero: \r\n- 2 bachas \r\n- 2 flexibles corrugado de 50 (desagüe)\r\n- grifería\r\n- 2 entrerosca de 1/2 polipropileno \r\n\r\nOtros:\r\n- 1 teflón de alta densidad\r\n- 1 silicona transparente \r\n', '', '2024-12-24', 16, '2024-12-17', '2024-12-18', 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-17 13:52:20'),
(672, 24, 'Varios', 'Bomba. \r\nConsultar con Juan cuál y que potencia', '', '2025-01-06', 16, '2024-12-17', NULL, 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-17 16:51:06'),
(673, 27, 'Varios', 'Bomba. \r\nConsultar con Juan cuál y que potencia', '', '2025-01-06', 16, '2024-12-17', '2025-01-06', 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-17 16:52:14'),
(674, 60, 'Corralon', '40 hierros del 10.\r\n30 hierros del 6.\r\n1 pallet de cal.\r\n4m3 arena.\r\n4m3 piedra. ', '', '2024-12-25', 18, '2024-12-18', '2024-12-18', 0, '2024-12-18', 0, '2024-12-19', '2024-12-20', 'corralon la 202', NULL, '2024-12-18 16:17:05'),
(675, 26, 'Corralon', '2  bolsones  de arena\r\n10 cemento\r\n8 cal\r\n3 varilla de 8 \r\n6 planchas de Telgopor de 1x 1  x 0.02', '', '2024-12-26', 14, '2024-12-18', '2024-12-18', 0, '2025-01-06', 0, '2025-01-06', '2025-01-09', 'CORRALON LA 202', NULL, '2024-12-18 23:59:58'),
(676, 13, 'Plomeria', 'Plomeria Doblas\r\n- 2 gritería videt \r\n- 3 gritería vanitory \r\n- 1 vanitory 40cm \r\n- 1 mampara para bañera 60cm ancho y 140cm de alto\r\n- 2 mampara ducha común 50cm y 180cm de alto\r\n- 1 silicona blanca \r\n- 1 silicona trasparente', '', '2024-12-25', 16, '2024-12-18', '2024-12-18', 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-19 02:03:19'),
(677, 13, 'Varios', 'Materiales para doblas: \r\n- 3 bolsa de arena\r\n- 2L de ceresita\r\n- 1 bolsa chica de cemento\r\n- 1 disco de corte de ceramica (chico)', '', '2024-12-25', 16, '2024-12-18', '2024-12-18', 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-19 02:03:45'),
(678, 23, 'Electricidad', '1 caño corrugado de 1  pulgada  (con esto vamos a ir desde el medidor que está sobre línea municipal hasta una caja de paso que hay encima de la puerta ) \r\n\r\n45 mts de cable de 10mm color celeste \r\n\r\n45 mts de cable de 10mm color marrón \r\n\r\n2 metros de cable de 10mm de color verde/amarillo \r\n\r\n12 Caño rígido de 1\"\r\n10 cuplas de 1\" \r\n7 curvas de 1\" \r\n20 encastres con tarugos y tornillos \r\n\r\n\r\nSeguramente tengamos que poner un medidor nuevo ahí, así que coordinar con Juan para pedirlo, no nos pase como en Mendez \r\n\r\nAsí que tendrán que comprar la caja de medidor\r\n1 caja estanco exterior \r\n1 térmica de 32amp', '', '2024-12-26', 16, '2024-12-18', '2024-12-19', 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-19 02:06:57'),
(679, 35, 'Corralon', '2 bolsones de arena\r\n2 varillas de 8mm de diámetro \r\n1 varilla de 6mm de diámetro \r\n', '', '2025-01-06', 17, '2024-12-20', '2024-12-20', 0, '2025-01-06', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-20 12:43:13'),
(680, 35, 'Depósito', '1 balde de 20L de cerecita ', '', '2025-01-06', 17, '2024-12-20', '2024-12-20', 0, '2025-01-06', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-20 12:44:22'),
(681, 34, 'Corralon', '3 bolsones de arena \r\n10 bolsas de cal\r\n5 bolsas de cemento \r\n5 hierros de 8mm de diámetro \r\n5 hierros de 6mm de diámetro \r\n2 palet de ladrillos de 8cm de espesor\r\n1 palet de ladrillos de 12cm de espesor ', '', '2025-01-06', 17, '2024-12-20', '2024-12-20', 0, '2025-01-06', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-20 12:57:31'),
(682, 60, 'Corralon', '1000 ladrillos del 12 \r\n', '', '2025-01-02', 18, '2024-12-20', '2024-12-20', 0, '2025-01-06', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2024-12-20 18:47:36'),
(683, 75, 'Corralon', '20 bolsas de cemento \r\n30 bolsas de cal\r\n3 bolsones de arena\r\n3 palet de ladrillos de 12 cm de espesor', '', '2025-01-13', 17, '2025-01-06', '2025-01-06', 0, '2025-01-06', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2025-01-06 11:24:13'),
(684, 14, 'Corralon', '5 cemento \r\n6 cal\r\n1 bolson de arena', '', '2025-01-13', 16, '2025-01-06', '2025-01-06', 0, '2025-01-06', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2025-01-06 12:49:05'),
(685, 13, 'Aberturas Ventanas', '1 ventana corrediza (blanca) de 343cm de ancho y 231cm de alto', '', '2025-01-13', 16, '2025-01-06', '2025-01-06', 0, '2025-01-06', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2025-01-06 13:08:03'),
(686, 27, 'Aberturas Ventanas', '- 1 Paño fijo de 50cm de ancho y 205cm de alto\r\n- 1 Paño fijo de 80cm de ancho y 205cm de alto\r\n- 2 ventana corrediza de 100cm de ancho y 105cm de alto\r\n- 2 ventana corrediza de 150cm de ancho y 105cm de alto\r\n\r\nPUERTAS\r\n- 1 puerta de aluminio con vidrio de 80cm de ancho y 205cm de alto\r\n- 1 puerta de aluminio con vidrio de 70cm de ancho y 205cm de alto', '', '2025-01-13', 16, '2025-01-06', '2025-01-06', 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2025-01-06 14:11:28'),
(687, 27, 'Aberturas Puertas', '- 1 puerta ppal inyectada de 80cm de ancho y 205cm de alto. Derecha.\r\n- 3 puerta placa de 70cm de ancho y 205cm de alto (Izquierda).\r\n- 3 puerta placa de 70cm de ancho y 205cm de alto (Derecha)', '', '2025-01-13', 16, '2025-01-06', '2025-01-06', 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2025-01-06 14:16:47'),
(688, 19, 'Corralon', '25 cemento \r\n25 cal\r\n2 bolsones de piedra\r\n4kg de alambres\r\n2kg de clavos de 2\r\n2kg de clavo de 2 y medio\r\n6 varillas del  8', '', '2025-01-13', 16, '2025-01-06', '2025-01-06', 0, '2025-01-06', 0, NULL, NULL, '', NULL, '2025-01-06 14:20:49'),
(689, 27, 'Corralon', '5 bolsones de arena\r\n6 varillas del 6 \r\n6 varillas del 8\r\n3 tachos de cerecita\r\n2kg  alambre \r\n2kg de clavos de 2\r\n2kg de clavo de 2 y 1/2', '', '2025-01-13', 16, '2025-01-06', '2025-01-06', 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2025-01-06 14:23:49'),
(690, 35, 'Construcción en Seco', '18 placas de durlock\r\n20 soleras \r\n58 montantes \r\n800 tornillos T1 \r\n900 tornillos T2\r\n2 baldes de Masilla \r\n1 rollo de cinta tramada de 80M\r\n2 baldes de Enduido \r\n300 tornillos de fijación', '', '2025-01-13', 17, '2025-01-06', '2025-01-06', 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2025-01-06 14:34:24'),
(691, 60, 'Corralon', '\r\n1 pallet de cemento.\r\n6m3 arena.\r\n2m3 piedra.\r\nHierro 10, 30 unidades.\r\nHierro 8, 10 unidades.\r\nHierro 6, 20 unidades. ', '', '2025-01-13', 18, '2025-01-06', '2025-01-06', 0, '2025-01-06', 0, '2025-01-06', '2025-01-09', 'CORRALON LA 202', NULL, '2025-01-06 14:47:31'),
(692, 60, 'Varios', '5 discos para hierro N9\r\n2 tachos 20lts de cerecita. ', '', '2025-01-13', 18, '2025-01-06', '2025-01-06', 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2025-01-06 14:49:29'),
(693, 43, 'Corralon', '3m3 arena \r\n6mallas 4,2 ', '', '2025-01-13', 18, '2025-01-06', '2025-01-06', 0, '2025-01-06', 0, '2025-01-06', '2025-01-09', 'CORRALON LA 202', NULL, '2025-01-06 14:54:04'),
(694, 43, 'Varios', '1 tacho cerecita 20litros \r\nRejas para las ventanas exteriores si van a ser colocadas. \r\n1 bacha simple para la parrilla. \r\nFlexible corrugado de 50 para desagüe \r\nGriferia. ', '', '2025-01-13', 18, '2025-01-06', '2025-01-06', 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2025-01-06 14:57:15'),
(695, 45, 'Corralon', '3 bolsones de arena \r\n1 palet de ladrillos de 12cm \r\n', '', '2025-01-13', 17, '2025-01-06', '2025-01-06', 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2025-01-06 17:11:58'),
(696, 45, 'Depósito', '2 rollos de alambre \r\n2k  de clavos ', '', '2025-01-13', 17, '2025-01-06', '2025-01-06', 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2025-01-06 17:13:32'),
(697, 45, 'Refuerzos', '1 perfiles doble T de 10cm de ancho por 4,00m de largo ', '', '2025-01-13', 17, '2025-01-06', '2025-01-06', 0, NULL, 0, NULL, NULL, '', NULL, '2025-01-06 17:27:34');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `contratos`
--

CREATE TABLE `contratos` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `idobra` int(11) NOT NULL,
  `idprofe` int(11) NOT NULL,
  `idcat` int(11) NOT NULL,
  `tipo` text NOT NULL,
  `detalle` mediumtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_spanish2_ci NOT NULL,
  `monto` decimal(17,2) NOT NULL,
  `cobrado` decimal(17,2) NOT NULL,
  `certificado` int(11) NOT NULL,
  `comprobante` int(11) NOT NULL,
  `aplicar` date DEFAULT NULL,
  `idusu` int(11) NOT NULL,
  `fecha` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `contratos`
--

INSERT INTO `contratos` (`id`, `idobra`, `idprofe`, `idcat`, `tipo`, `detalle`, `monto`, `cobrado`, `certificado`, `comprobante`, `aplicar`, `idusu`, `fecha`) VALUES
(2, 1, 1, 3, 'contrato', 'segun presupuesto de mayo', 17000000.00, 0.00, 0, 0, '2024-06-11', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(3, 1, 2, 4, 'contrato', 'Pedido mayo ', 1710000.00, 0.00, 0, 0, '2024-06-11', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(4, 1, 2, 4, 'contrato', 'Pedido 6/7', 660000.00, 0.00, 0, 0, '2024-06-11', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(5, 1, 1, 3, 'Pago', 'Certificado n* 1 del 24 de mayo', -500000.00, 500000.00, 1, 0, '2024-06-28', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(6, 1, 1, 3, 'Pago', 'Certificado n* 2 del 31 de mayo', -500000.00, 500000.00, 2, 0, '2024-06-28', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(7, 1, 1, 3, 'Pago', 'Certificado n* 3  del 7 de junio ', -700000.00, 700000.00, 3, 0, '2024-06-28', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(8, 1, 2, 4, 'Pago', 'Materiales entregados el  31 de mayo', -1710000.00, 1710000.00, 0, 0, '2024-06-13', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(9, 1, 2, 4, 'Pago', 'Materiales entregados el 6 de Junio ', -660000.00, 660000.00, 0, 0, '2024-06-13', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(12, 4, 4, 3, 'contrato', 'Materiale y mano de obra', 5332000.00, 0.00, 0, 0, '2024-06-14', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(13, 4, 4, 3, 'contrato', 'adicional por agregado de metros', 547500.00, 0.00, 0, 0, '2024-06-14', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(14, 4, 4, 4, 'Pago', 'Anticipo n*1 25 de abril', -2000000.00, 2000000.00, 0, 0, '2024-06-14', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(15, 4, 4, 4, 'Pago', 'Certificado n* 2', -1000000.00, 1000000.00, 2, 0, '2024-06-28', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(16, 4, 4, 4, 'Pago', 'Certificado n* 3', -2000000.00, 2000000.00, 3, 0, '2024-06-28', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(17, 5, 5, 4, 'Pago', 'Seguros personal 24 de mayo', -12000.00, 12000.00, 0, 0, '2024-06-14', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(18, 5, 5, 4, 'Pago', 'Certificado n* 1 del 24 de mayo', -240000.00, 240000.00, 1, 0, '2024-06-28', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(19, 5, 5, 4, 'Pago', 'Certificado n* 2 del 31 de mayo', -390000.00, 390000.00, 2, 0, '2024-06-28', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(20, 5, 5, 4, 'Pago', 'Certificado n* 3 del 7 de junio ', -420000.00, 420000.00, 3, 0, '2024-06-28', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(22, 5, 5, 3, 'contrato', 'adicional del 14 de junio', 465000.00, 0.00, 0, 0, '2024-06-15', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(23, 5, 5, 4, 'Pago', 'adicional de 14 de junio', -465000.00, 465000.00, 0, 0, '2024-06-15', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(24, 4, 4, 4, 'Pago', 'pago total 7 de junio', -879500.00, 879500.00, 0, 0, '2024-06-15', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(27, 1, 1, 3, 'Pago', 'Certificado n* 4 del 14 de junio', -800000.00, 800000.00, 4, 0, '2024-06-28', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(28, 2, 2, 4, 'contrato', 'segun presupuesto del 14 de junio', 1191200.00, 0.00, 0, 0, '2024-06-18', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(29, 2, 2, 4, 'Pago', 'segun pedido del 14/6 al BBVA', -1191200.00, 1191200.00, 0, 0, '2024-06-18', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(30, 1, 2, 4, 'contrato', 'Materiales pedidos el 24/6', 596388.00, 0.00, 0, 0, '2024-06-24', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(31, 1, 2, 4, 'Pago', 'materiales pedidos el 24/6', -596388.00, 596388.00, 0, 0, '2024-06-24', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(32, 1, 6, 4, 'contrato', 'Perfiles y accesorios pedido 26/6', 1173420.00, 0.00, 0, 0, '2024-06-26', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(33, 1, 6, 4, 'Pago', 'perfiles segun fact 00020598 del 26/6', -1173420.00, 1173420.00, 0, 0, '2024-06-26', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(34, 1, 2, 4, 'contrato', 'Materiales entregados el 28/6', 207000.00, 0.00, 0, 0, '2024-06-27', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(35, 1, 2, 4, 'Pago', 'Materiales entregados el 28/6', -207000.00, 207000.00, 0, 0, '2024-06-27', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(36, 4, 3, 3, 'contrato', 'Pago a Angel 2l 21/6', 300000.00, 0.00, 0, 0, '2024-06-27', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(38, 4, 3, 4, 'Pago', 'Mano de Obra Angel  21/6', -300000.00, 300000.00, 0, 0, '2024-06-27', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(40, 2, 1, 3, 'contrato', 'Certificado n*1', 600000.00, 0.00, 1, 0, '2024-06-28', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(41, 2, 1, 3, 'Pago', 'Certificado n*1 del 21/6', -600000.00, 600000.00, 1, 0, '2024-06-28', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(42, 1, 1, 3, 'Pago', 'Certificado n* 5 del 21/6 ', -600000.00, 600000.00, 5, 0, '2024-06-28', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(43, 5, 5, 3, 'contrato', 'Adicional al 21/6', 315000.00, 0.00, 0, 0, '2024-06-28', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(44, 5, 5, 4, 'Pago', 'adicional al 21 de junio', -315000.00, 315000.00, 4, 0, '2024-06-28', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(45, 2, 1, 3, 'contrato', 'Segun presupuesto Junio 2024\r\n', 17000000.00, 0.00, 0, 0, '2024-06-28', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(47, 7, 8, 3, 'contrato', 'Ajuste de Caja', 29769492.00, 0.00, 0, 0, '2024-06-28', 1, '2024-07-17 22:37:28'),
(48, 7, 8, 4, 'Pago', 'Ajuste de Caja', -29769492.00, 29769492.00, 99999999, 0, '2024-06-28', 1, '2024-07-17 22:37:28'),
(49, 8, 9, 3, 'contrato', 'Terminancion de Obra', 18000000.00, 0.00, 0, 0, '2024-06-29', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(52, 9, 10, 3, 'contrato', 'Mueble de cocina', 1460000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-02', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(53, 9, 10, 4, 'Pago', 'Mueble de cocina', -1400000.00, 1400000.00, 1, 0, '2024-07-02', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(55, 4, 3, 4, 'Pago', 'Mano de Obra Angel', -200000.00, 200000.00, 3, 0, '2024-07-02', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(56, 8, 9, 4, 'Pago', 'Certificado al 28 de Junio', -1200000.00, 1200000.00, 1, 0, '2024-07-02', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(57, 1, 1, 3, 'Pago', 'Certificado Semana al 28/6', -600000.00, 600000.00, 6, 0, '2024-07-02', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(58, 2, 1, 3, 'Pago', 'Certificado semana 28/6', -600000.00, 600000.00, 2, 0, '2024-07-02', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(59, 5, 5, 4, 'Pago', 'Mano de Obra al 28 de Junio', -435000.00, 435000.00, 4, 0, '2024-07-02', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(61, 4, 3, 3, 'contrato', 'Mano de Obra Angel', 200000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-02', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(63, 1, 3, 4, 'contrato', 'Zingueria Bucarelli', 210000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-02', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(64, 1, 3, 4, 'Pago', 'Zingueria', -100000.00, 100000.00, 1, 0, '2024-07-02', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(65, 1, 11, 4, 'contrato', 'Materiales electricos fact 00022436', 209927.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-02', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(66, 1, 11, 4, 'Pago', 'Materiales al 28/6 fact 00022426', -209927.00, 209927.00, 1, 0, '2024-07-02', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(67, 2, 2, 4, 'contrato', 'MATERIALES PEDIDO 1/7 FACT 4034', 595082.55, 0.00, 0, 0, '2024-07-02', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(68, 2, 2, 4, 'Pago', 'Materiales pedidos el 1 /7', -595082.55, 595082.55, 4034, 0, '2024-07-02', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(69, 1, 6, 4, 'contrato', 'Materiales pedido fact 134579 ', 1101262.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-02', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(70, 1, 6, 4, 'Pago', 'Materiales Durlock', -1101262.00, 1101262.00, 134579, 0, '2024-07-02', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(72, 1, 2, 4, 'Pago', 'segun pedido del  1/7', -413854.75, 413854.75, 4040, 0, '2024-07-03', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(73, 1, 2, 4, 'contrato', 'segun pedido del 1/7 fact 4040', 413854.75, 0.00, 0, 0, '2024-07-03', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(74, 1, 3, 4, 'Pago', 'total de zingueria', -110000.00, 110000.00, 1, 0, '2024-07-03', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(75, 1, 3, 4, 'contrato', 'Diferencia de Zingueria pedida el 2/7', 32000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-03', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(76, 1, 3, 4, 'Pago', 'diferencia de zingueria pedido 2/7', -32000.00, 32000.00, 1, 0, '2024-07-03', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(81, 1, 1, 3, 'Pago', 'Certificado del  5/7', -750000.00, 750000.00, 7, 0, '2024-07-11', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(82, 2, 1, 3, 'Pago', 'Certificado del  5/7', -750000.00, 750000.00, 3, 0, '2024-07-11', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(83, 8, 9, 4, 'Pago', 'Certificado del 5/7', -1000000.00, 1000000.00, 2, 0, '2024-07-11', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(84, 4, 3, 4, 'Pago', 'Mano de Obra Angel semana 5/7', -300000.00, 300000.00, 3, 0, '2024-07-11', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(86, 1, 13, 3, 'Pago', 'Supervision de Obra al 5/7', -327000.00, 327000.00, 1, 0, '2024-07-11', 9, '2024-07-22 20:19:11'),
(89, 2, 6, 4, 'contrato', 'Pedido techo fact 134752', 708356.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-11', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(90, 2, 6, 4, 'Pago', 'ateriales para techo pago 11/7', -708356.00, 708356.00, 134752, 0, '2024-07-11', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(92, 2, 12, 3, 'contrato', 'Implementacion Sistema', 200000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-11', 9, '2024-07-22 20:19:11'),
(93, 3, 12, 3, 'contrato', 'Implementacion sistema', 200000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-11', 9, '2024-07-22 20:19:11'),
(95, 2, 12, 3, 'Pago', 'Implementacion Sistema', -200000.00, 200000.00, 1, 0, '2024-07-11', 9, '2024-07-22 20:19:11'),
(96, 3, 12, 3, 'Pago', 'Implementacion Sistema', -200000.00, 200000.00, 1, 0, '2024-07-11', 9, '2024-07-22 20:19:11'),
(97, 1, 14, 4, 'contrato', 'Aberturas 120x 100 220 x 3 660       200x200    460\r\n                      150x120                 280\r\n                      120 x  80                 180', 1580000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-11', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(98, 1, 14, 4, 'Pago', 'Anticipo pedido de abertura', -790000.00, 790000.00, 1, 0, '2024-07-11', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(99, 8, 3, 3, 'contrato', 'CS CONINPRO 7/24 , ABOGADO CERTIFICADO , OSPEC JUAN ', 720000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-17', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(100, 8, 3, 4, 'Pago', 'CS CONINPRO 7/24 ABOGADO CERTIFICADO, OSPEC JUAN', -720000.00, 720000.00, 1, 0, '2024-07-17', 9, '2024-07-17 22:37:28'),
(101, 1, 1, 3, 'Pago', 'Certificado del 12/7', -650000.00, 650000.00, 7, 0, '2024-07-18', 9, '2024-07-18 13:03:10'),
(102, 2, 1, 3, 'Pago', 'Certificado del 12/7', -650000.00, 650000.00, 4, 0, '2024-07-18', 9, '2024-07-18 13:04:02'),
(103, 8, 1, 3, 'contrato', 'Plomeria ', 2150000.00, 0.00, 0, 0, NULL, 9, '2024-07-18 13:11:02'),
(104, 8, 1, 3, 'Pago', 'Certificado al 12/7', -200000.00, 200000.00, 1, 0, '2024-07-18', 9, '2024-07-18 13:11:45'),
(105, 8, 1, 3, 'contrato', 'Electricidad', 2500000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-18', 9, '2024-07-18 13:12:48'),
(106, 8, 1, 3, 'Pago', 'Certificado del 12/7', -100000.00, 100000.00, 1, 0, '2024-07-18', 9, '2024-07-18 13:13:45'),
(107, 8, 9, 4, 'Pago', 'Certificado del  12/7', -800000.00, 800000.00, 3, 0, '2024-07-18', 9, '2024-07-18 13:22:06'),
(108, 5, 5, 3, 'contrato', 'Certificado al 12/7', 442000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-18', 9, '2024-07-18 13:33:45'),
(109, 5, 5, 4, 'Pago', 'Certificado al 12/7', -442000.00, 442000.00, 5, 0, '2024-07-18', 9, '2024-07-18 13:34:47'),
(110, 4, 3, 3, 'contrato', 'Mano de Obra Angel ', 300000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-19', 9, '2024-07-19 10:39:04'),
(112, 2, 12, 3, 'contrato', 'Implementacion Sistema', 150000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-22', 9, '2024-07-22 20:19:11'),
(113, 3, 12, 3, 'contrato', 'Implementacion Sistema', 150000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-22', 9, '2024-07-22 20:19:11'),
(115, 2, 12, 3, 'Pago', 'Implementacion Sistema', -150000.00, 150000.00, 2, 0, '2024-07-19', 9, '2024-07-22 20:19:11'),
(116, 3, 12, 3, 'Pago', 'Implementacion Sistema', -150000.00, 150000.00, 2, 0, '2024-07-19', 9, '2024-07-22 20:19:11'),
(117, 5, 5, 3, 'contrato', 'Certificado al 5/7', 285000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-19', 9, '2024-07-19 12:00:21'),
(118, 5, 5, 4, 'Pago', 'Certificado al 5/7', -285000.00, 285000.00, 6, 0, '2024-07-19', 9, '2024-07-19 12:01:20'),
(119, 10, 4, 3, 'contrato', 'Cerramiento de Pergola incluye vidrios ', 2395000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-19', 9, '2024-07-19 18:28:21'),
(120, 10, 4, 4, 'Pago', 'Cerramiento de pergola', -1000000.00, 1000000.00, 1, 0, '2024-07-19', 9, '2024-07-19 18:29:00'),
(121, 7, 8, 3, 'contrato', 'Cerramiento BV', 1000000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-19', 9, '2024-07-19 18:33:07'),
(122, 7, 8, 4, 'Pago', 'Retiro de Obra B Vista Cerramiento ', -1000000.00, 1000000.00, 1, 0, '2024-07-19', 9, '2024-07-19 18:33:48'),
(123, 8, 9, 4, 'Pago', 'Certificado al 19/7', -850000.00, 850000.00, 4, 0, '2024-07-19', 9, '2024-07-19 18:35:32'),
(124, 2, 1, 3, 'Pago', 'Certificado al 19/7', -500000.00, 500000.00, 5, 0, '2024-07-19', 9, '2024-07-19 18:37:03'),
(125, 1, 1, 3, 'Pago', 'Certificado al 19/7', -600000.00, 600000.00, 5, 0, '2024-07-19', 9, '2024-07-19 18:37:50'),
(126, 5, 5, 3, 'contrato', 'Certificado al 19/7', 391000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-19', 9, '2024-07-19 18:40:38'),
(127, 5, 5, 4, 'Pago', 'Certificado al 19/7 ', -391000.00, 391000.00, 7, 0, '2024-07-19', 9, '2024-07-19 18:42:03'),
(128, 8, 8, 3, 'contrato', 'Diferencia Jorge/ Juan 420000', 420000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-22', 9, '2024-07-22 21:29:51'),
(130, 8, 8, 4, 'Pago', 'Diferencia Juan Jorge 420000', -420000.00, 420000.00, 1, 0, '2024-07-22', 9, '2024-07-22 21:31:05'),
(131, 1, 2, 4, 'contrato', 'Materiales pedidos 22/7 FACT 4112', 437357.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-23', 9, '2024-07-23 18:03:55'),
(132, 2, 2, 4, 'contrato', 'Materiales pedidos 22/7', 324650.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-23', 9, '2024-07-23 18:04:55'),
(133, 1, 2, 4, 'Pago', 'Materiales pedidos el 22/7', -437357.00, 437357.00, 4112, 0, '2024-07-23', 9, '2024-07-23 18:06:02'),
(134, 2, 2, 4, 'Pago', 'Materiales pedidos el 22/7', -324650.00, 324650.00, 4113, 0, '2024-07-23', 9, '2024-07-23 18:07:00'),
(135, 2, 12, 3, 'contrato', 'Implementacion Sistema', 240000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-24', 9, '2024-07-24 10:27:48'),
(136, 2, 12, 3, 'Pago', 'Implementacion de Sistema', -240000.00, 240000.00, 3, 0, '2024-07-24', 9, '2024-07-24 10:28:33'),
(137, 1, 11, 4, 'contrato', 'Pedido Tania x Trellos del 20/7', 791325.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-25', 9, '2024-07-25 14:39:35'),
(138, 1, 11, 4, 'Pago', 'Pedido de Tania x Trelos del 20/7', -791325.00, 791325.00, 2, 0, '2024-07-25', 9, '2024-07-25 14:40:29'),
(139, 8, 3, 3, 'contrato', 'Pago de VEP Coninpro DEUDA  ATRASADA', 242096.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-25', 9, '2024-07-25 14:43:17'),
(140, 8, 3, 3, 'Pago', 'Pago de VEP CONINPRO deuda atrasada', -242096.00, 242096.00, 1, 0, '2024-07-25', 9, '2024-07-25 14:45:00'),
(141, 1, 15, 4, 'contrato', 'Segun pedido de Jonathan en Julio', 851745.04, 0.00, 0, 0, '2024-07-25', 9, '2024-07-25 14:51:02'),
(142, 2, 15, 4, 'contrato', 'Segun pedido de materiales de Jonatan Julio', 516098.29, 0.00, 0, 0, '2024-07-25', 9, '2024-07-25 14:52:09'),
(143, 2, 15, 4, 'Pago', 'Segun pedido de Jonathan Julio', -516098.29, 516098.29, 6977, 0, '2024-07-25', 9, '2024-07-25 14:53:24'),
(144, 1, 15, 4, 'Pago', 'Segun pedido Jonathan Julio', -851745.04, 851745.04, 6976, 0, '2024-07-25', 9, '2024-07-25 14:53:59'),
(145, 3, 16, 4, 'contrato', 'Segun pedido de Jonathan', 288393.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-25', 9, '2024-07-25 14:58:21'),
(146, 3, 16, 4, 'Pago', 'Segun pedido de Jonathan', -288393.00, 288393.00, 1, 0, '2024-07-25', 9, '2024-07-25 14:59:03'),
(147, 8, 3, 3, 'contrato', 'Honorarios atrasados Esteban', 300000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-25', 9, '2024-07-25 15:00:20'),
(148, 8, 3, 3, 'Pago', 'Honorarios atrasados Esteban', -300000.00, 300000.00, 1, 0, '2024-07-25', 9, '2024-07-25 15:01:17'),
(149, 1, 3, 3, 'contrato', 'Gastos con Juan 24/7 AYSA Oficina y almuerzo', 28000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-25', 9, '2024-07-25 15:02:46'),
(150, 1, 3, 3, 'Pago', 'Gastos con Juan 24/7 AYSA Oficina y Almuerzo', -28000.00, 28000.00, 1, 0, '2024-07-25', 9, '2024-07-25 15:07:45'),
(151, 3, 3, 4, 'contrato', 'Bolsas para escombros', 5200.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-25', 9, '2024-07-25 15:09:07'),
(152, 3, 3, 4, 'Pago', 'Bolsas para escombros', -5200.00, 5200.00, 1, 0, '2024-07-25', 9, '2024-07-25 15:09:44'),
(153, 2, 17, 4, 'contrato', 'Segun pedido e Jonathan', 213000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-25', 9, '2024-07-25 15:11:07'),
(154, 2, 17, 4, 'Pago', 'Pedido de Jonathan', -213000.00, 213000.00, 1, 0, '2024-07-25', 9, '2024-07-25 15:16:22'),
(155, 5, 5, 3, 'contrato', 'Mano de Obra', 1497000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-25', 9, '2024-07-25 19:23:33'),
(156, 2, 3, 4, 'contrato', 'Perfiles de hierro DEMOLEX/ ARANA', 367870.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-25', 9, '2024-07-25 20:14:30'),
(157, 2, 3, 4, 'Pago', 'Perfiles de Hierro DEMOLEX/ ARANDA', -367870.00, 367870.00, 4420043, 0, '2024-07-25', 9, '2024-07-25 20:16:19'),
(158, 3, 1, 3, 'contrato', 'Mano de Obra total', 8500000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-26', 9, '2024-07-26 11:12:07'),
(159, 8, 9, 3, 'Pago', 'Certificado al 26/7', -900000.00, 900000.00, 5, 0, '2024-07-26', 9, '2024-07-26 11:14:37'),
(161, 3, 1, 3, 'Pago', 'Certificado al 26/7', -550000.00, 550000.00, 1, 0, '2024-07-26', 9, '2024-07-26 11:19:54'),
(162, 2, 1, 3, 'Pago', 'Certificado al 26/7', -600000.00, 600000.00, 6, 0, '2024-07-26', 9, '2024-07-26 11:21:13'),
(163, 1, 1, 3, 'Pago', 'Certificado al 26/7', -400000.00, 400000.00, 9, 0, '2024-07-26', 9, '2024-07-26 11:22:48'),
(164, 1, 18, 4, 'contrato', 'Volquetes', 736250.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-26', 9, '2024-07-26 11:32:00'),
(165, 2, 18, 4, 'contrato', 'Volquetes', 137750.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-26', 9, '2024-07-26 11:32:25'),
(166, 1, 18, 4, 'Pago', '2 volquetes 22/5', -133000.00, 133000.00, 1, 0, '2024-07-26', 9, '2024-07-26 11:33:42'),
(167, 1, 18, 4, 'Pago', '5 volquetes 27/5', -332500.00, 332500.00, 2, 0, '2024-07-26', 9, '2024-07-26 11:34:12'),
(168, 1, 18, 4, 'Pago', '1 volquete 28/5', -66500.00, 66500.00, 3, 0, '2024-07-26', 9, '2024-07-26 11:34:56'),
(169, 1, 18, 4, 'Pago', '1 volquete 25/6', -66500.00, 66500.00, 4, 0, '2024-07-26', 9, '2024-07-26 11:35:38'),
(170, 1, 18, 4, 'Pago', '1 volquete 13/6', -66500.00, 66500.00, 5, 0, '2024-07-26', 9, '2024-07-26 11:36:19'),
(171, 1, 18, 4, 'Pago', '1 volquete 8/7 ', -71250.00, 71250.00, 6, 0, '2024-07-26', 9, '2024-07-26 11:37:03'),
(173, 2, 18, 4, 'Pago', '1 volquete 19/6', -66500.00, 66500.00, 1, 0, '2024-07-26', 9, '2024-07-26 11:38:40'),
(174, 2, 18, 4, 'Pago', '1 volquete 8/7', -71250.00, 71250.00, 2, 0, '2024-07-26', 9, '2024-07-26 11:39:16'),
(175, 21, 3, 4, 'contrato', 'Celular Juan  factura 6126', 607000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-29', 9, '2024-07-29 15:49:40'),
(176, 21, 3, 4, 'Pago', 'Compra Celular Juan  ', -607000.00, 607000.00, 6126, 0, '2024-07-29', 9, '2024-07-29 15:50:29'),
(177, 22, 3, 4, 'contrato', 'Cafetera y pava para obra fact 5776', 50400.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-29', 9, '2024-07-29 15:52:10'),
(178, 22, 3, 4, 'Pago', 'Cafetera y Pava para Oficina fact 5776', -50400.00, 50400.00, 5776, 0, '2024-07-29', 9, '2024-07-29 15:53:09'),
(181, 17, 3, 4, 'contrato', 'Difusor Easy  MAribel', 111965.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-30', 9, '2024-07-30 12:22:05'),
(182, 17, 3, 4, 'Pago', 'Difusor Easy Maribel', -111965.00, 111965.00, 73529, 0, '2024-07-30', 9, '2024-07-30 12:23:43'),
(183, 13, 3, 4, 'contrato', 'Varios comprados por Maribel Ferreteria 29/7', 98100.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-30', 9, '2024-07-30 12:30:47'),
(184, 13, 3, 4, 'Pago', 'Materiales vs Maribel Ferreteria 29/7', -98100.00, 98100.00, 1, 0, '2024-07-30', 9, '2024-07-30 12:33:05'),
(185, 14, 18, 4, 'contrato', 'Volquetes  10/7', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-30', 9, '2024-07-30 12:36:18'),
(186, 14, 18, 4, 'Pago', 'Volquetes 10/7', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-07-30', 9, '2024-07-30 12:37:18'),
(187, 13, 2, 4, 'contrato', 'Compra Inicial Materiales', 1048000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-30', 9, '2024-07-30 12:44:58'),
(188, 13, 2, 4, 'Pago', 'Compra Inicial', -1048000.00, 1048000.00, 1, 0, '2024-07-30', 9, '2024-07-30 12:45:51'),
(189, 17, 3, 4, 'contrato', 'Varios de Sanitarios Maribel 29/7', 15600.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-30', 9, '2024-07-30 12:47:19'),
(190, 17, 3, 4, 'Pago', 'Varios de Sanitarios Maribel 29/7', -15600.00, 15600.00, 1, 0, '2024-07-30', 9, '2024-07-30 12:48:12'),
(191, 24, 12, 3, 'contrato', 'Implementacion Sistema', 400000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 11:33:16'),
(193, 19, 12, 3, 'contrato', 'Implementacion Sistema', 400000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 11:34:54'),
(199, 15, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Tania 30/7 83221', 400000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 11:39:26'),
(200, 3, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Jorge 29/7', 85600.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 11:40:12'),
(201, 15, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Tania 29/7', -400000.00, 400000.00, 4136, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 11:41:35'),
(202, 3, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Jorge Paraguay', -85600.00, 85600.00, 4136, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 11:42:40'),
(203, 18, 3, 4, 'contrato', 'Electricidad  Juan B Justo Maribel 30/7', 2600.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 11:51:52'),
(204, 18, 3, 4, 'Pago', 'Materiales Electricos Maribel 30/7', -2600.00, 2600.00, 3230, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 11:53:41'),
(205, 19, 9, 3, 'contrato', 'Mano de obra segun contrato del 30/7', 13000000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 12:09:18'),
(206, 19, 9, 3, 'contrato', 'PREMIO INICIO 1/8', 1300000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 12:10:05'),
(207, 20, 9, 3, 'contrato', 'Mano de Obra segun contrato 30/7 ', 13000000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 12:11:14'),
(208, 20, 9, 3, 'contrato', 'PREMIO INICIO 1/8', 1300000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 12:11:46'),
(209, 21, 9, 3, 'contrato', 'Mano de Obra segun contrato 30/7', 12100000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 12:12:39'),
(210, 21, 9, 3, 'contrato', 'PREMIO INICIO 1/8', 1210000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 12:13:10'),
(211, 22, 9, 3, 'contrato', 'Mano de Obra segun contrato 30/7', 12100000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 12:14:05'),
(212, 22, 9, 3, 'contrato', 'PREMIO INICIO 1/8', 1210000.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 12:14:51'),
(213, 17, 3, 4, 'contrato', 'Compra  Maribel 1/8', 900.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 16:35:11'),
(214, 17, 3, 4, 'Pago', 'Compra  Maribel 1/8', -900.00, 900.00, 1, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 16:36:15'),
(215, 12, 3, 4, 'contrato', 'Compra Maribel 1/8 ferreteria ', 11250.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 16:39:05'),
(216, 12, 3, 4, 'Pago', 'Compra Maribel 1/8 Ferreteria', -11250.00, 11250.00, 1, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 16:39:55'),
(217, 18, 3, 4, 'contrato', 'Compra Maribel Ferreteria 28/7', 5500.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 16:41:12'),
(218, 18, 3, 4, 'Pago', 'Compra  Ferreteria 28/7 ', -5500.00, 5500.00, 1, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 16:42:12'),
(219, 17, 15, 4, 'contrato', 'Materiales comprados por Tania 30/7 fact 7101', 210730.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 16:47:10'),
(220, 18, 15, 4, 'contrato', 'Materiales comprados por Tania 30/7 Termotanque', 187550.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 16:48:11'),
(221, 17, 15, 4, 'Pago', 'Sanitarios del Este 30/7', -210730.00, 210730.00, 7101, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 16:49:08'),
(222, 18, 15, 4, 'Pago', 'Materiales comprados 30/7', -187550.00, 187550.00, 7101, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 16:50:20'),
(223, 3, 15, 4, 'contrato', 'Accesorios pedido de Haixa 30/7', 284660.00, 0.00, 0, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 16:54:56'),
(224, 3, 15, 4, 'Pago', 'Pedido Haixa 30/7', -284660.00, 284660.00, 7124, 0, '2024-07-31', 9, '2024-07-31 16:56:22'),
(244, 8, 3, 3, 'contrato', 'Dif Jorge y Juan 4000 equilavente 3000 dolar', 4000000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-03', 9, '2024-08-03 12:57:49'),
(245, 8, 3, 3, 'Pago', 'DIf Juan / Jorge 4000 equivalente 3000', -4000000.00, 4000000.00, 1, 0, '2024-08-03', 9, '2024-08-03 12:58:49'),
(246, 3, 6, 4, 'contrato', 'Pedido factura  135117', 1054673.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-03', 9, '2024-08-03 13:02:41'),
(247, 3, 6, 4, 'Pago', 'Pedido segun factura 135117', -1054673.00, 1054673.00, 135117, 0, '2024-08-03', 9, '2024-08-03 13:04:01'),
(248, 17, 3, 4, 'contrato', 'Electricidad Juan B Justo LED Maribel 3241', 11884.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-03', 9, '2024-08-03 13:08:56'),
(249, 17, 3, 4, 'Pago', 'Materiales Electricos LED', -11884.00, 11884.00, 3241, 0, '2024-08-03', 9, '2024-08-03 13:10:10'),
(250, 2, 3, 4, 'contrato', 'Sellador y Espuma Techo Tito 13291', 52053.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-03', 9, '2024-08-03 13:12:05'),
(251, 2, 3, 4, 'Pago', 'Sellador y Espuma para Techo Tania', -52053.00, 52053.00, 162320, 0, '2024-08-03', 9, '2024-08-03 13:13:24'),
(252, 15, 3, 4, 'contrato', 'Filtros TANIA Ferreteria Proind', 4000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-03', 9, '2024-08-03 13:15:26'),
(253, 15, 3, 4, 'Pago', 'Filtros Tania Ferreteria Proind', -4000.00, 4000.00, 13891, 0, '2024-08-03', 9, '2024-08-03 13:16:37'),
(254, 17, 3, 4, 'contrato', 'Niples Maribel 278', 2700.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-03', 9, '2024-08-03 13:18:42'),
(255, 17, 3, 4, 'Pago', 'Niples Maribel', -2700.00, 2700.00, 278, 0, '2024-08-03', 9, '2024-08-03 13:19:57'),
(256, 17, 3, 4, 'contrato', 'Materiales de Ferreteria Maribel 1/8 4700 y 5800', 10500.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-03', 9, '2024-08-03 13:23:44'),
(257, 17, 3, 4, 'Pago', 'Ferreteria Maribel 1/8 4700 y 5800 32362 y 32361', -10500.00, 10500.00, 32362, 0, '2024-08-03', 9, '2024-08-03 13:25:59'),
(258, 17, 3, 4, 'contrato', 'Maribel Amadeo Construcciones   ', 900.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-03', 9, '2024-08-03 13:28:05'),
(259, 17, 3, 4, 'Pago', 'Maribel Amadeo Cons', -900.00, 900.00, 2, 0, '2024-08-03', 9, '2024-08-03 13:29:03'),
(260, 3, 16, 4, 'contrato', 'Enduido y Cintas', 120140.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-03', 9, '2024-08-03 13:31:32'),
(261, 3, 16, 4, 'Pago', 'Enduidos y Cintas', -120140.00, 120140.00, 2, 0, '2024-08-03', 9, '2024-08-03 13:32:25'),
(262, 1, 16, 4, 'contrato', 'Pintura Pedido Jonatham', 679341.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-03', 9, '2024-08-03 13:35:39'),
(263, 1, 16, 4, 'Pago', 'Pinturas segun Jonathan', -679341.00, 679341.00, 3, 0, '2024-08-03', 9, '2024-08-03 13:36:43'),
(264, 18, 16, 4, 'contrato', 'Pedido Maribel', 317480.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-03', 9, '2024-08-03 13:39:00'),
(265, 18, 16, 4, 'Pago', 'Pedido Maribel', -317480.00, 317480.00, 4, 0, '2024-08-03', 9, '2024-08-03 13:39:50'),
(269, 23, 11, 4, 'contrato', 'Spot para Oficina 32628', 21034.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-04', 9, '2024-08-04 11:43:51'),
(270, 23, 11, 4, 'Pago', 'Spot para Oficina', -21034.00, 21034.00, 32628, 0, '2024-08-04', 9, '2024-08-04 11:44:56'),
(271, 17, 3, 4, 'contrato', 'Manija doble Balancin Tania Keuken', 37103.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-04', 9, '2024-08-04 11:46:43'),
(272, 17, 3, 4, 'Pago', 'Manija Doble Balancin Keuken', -37103.00, 37103.00, 10288, 0, '2024-08-04', 9, '2024-08-04 11:47:51'),
(274, 24, 1, 3, 'contrato', 'Segun contrato del 1/8', 13000000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-04', 9, '2024-08-04 11:54:57'),
(278, 23, 3, 4, 'contrato', 'Monitor para Compu Arquitecta', 260000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-04', 9, '2024-08-04 19:59:18'),
(279, 23, 3, 4, 'Pago', 'Monitor para computadora Arquitecta', -260000.00, 260000.00, 2, 0, '2024-08-04', 9, '2024-08-04 20:01:03'),
(280, 1, 3, 4, 'contrato', 'Vasos y tazas oficina ', 48000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-04', 9, '2024-08-04 20:02:20'),
(281, 1, 3, 4, 'Pago', 'Vasos y tazas', -48000.00, 48000.00, 2, 0, '2024-08-04', 9, '2024-08-04 20:03:13'),
(284, 5, 5, 3, 'contrato', 'Mano de Obra semana 26/7 y 2/8', 816000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-05', 9, '2024-08-05 15:01:03'),
(285, 5, 5, 3, 'Pago', 'Mano de obra semana 27/8 y 2/9', -816000.00, 816000.00, 14, 0, '2024-08-05', 9, '2024-08-05 15:01:55'),
(297, 8, 8, 3, 'contrato', 'Ajuste saldo cuenta ING', 80000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-05', 9, '2024-08-05 15:30:30'),
(298, 8, 8, 3, 'Pago', 'Ajuste banco ING', -80000.00, 80000.00, 111, 0, '2024-08-05', 9, '2024-08-05 15:31:12'),
(299, 17, 3, 4, 'contrato', 'Niple y Codos Juanchi  Resta', 6704.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-05', 9, '2024-08-05 15:33:22'),
(300, 17, 3, 4, 'Pago', 'Codos y niples Juanchi', -6704.00, 6704.00, 111, 0, '2024-08-05', 9, '2024-08-05 15:34:28'),
(301, 17, 3, 4, 'contrato', 'Manpara nueva por rotura de la anterior', 130000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-05', 9, '2024-08-05 15:49:59'),
(302, 17, 3, 4, 'Pago', 'Mampara nuevo por rotura anterior', -130000.00, 130000.00, 1111, 0, '2024-08-05', 9, '2024-08-05 15:51:03'),
(313, 18, 23, 4, 'contrato', '2 Cocinas Electricas Phico Otero La Plata', 1100000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-06', 9, '2024-08-06 16:35:23'),
(314, 18, 23, 4, 'Pago', '2 cocinas electricas PHILCO Otero La  Plata', -1100000.00, 1100000.00, 605, 0, '2024-08-06', 9, '2024-08-06 16:36:32'),
(315, 18, 16, 4, 'contrato', ' 2 latex interior mas pinceles pedido Maribel', 127356.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-06', 9, '2024-08-06 16:38:20'),
(316, 18, 16, 4, 'Pago', '2 latas de Latex Interior mas pinceles Maribel', -127356.00, 127356.00, 5, 0, '2024-08-06', 9, '2024-08-06 16:40:10'),
(318, 12, 14, 4, 'contrato', 'SALDO FINAL', 450000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-06', 9, '2024-08-06 16:43:49'),
(319, 12, 14, 4, 'Pago', 'SALDO FINAL', -450000.00, 450000.00, 2, 0, '2024-08-06', 9, '2024-08-06 16:44:54'),
(321, 23, 6, 4, 'contrato', 'Alambre de fardo obras varias', 133707.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-06', 9, '2024-08-06 16:47:57'),
(322, 23, 6, 4, 'Pago', '50 kgs alambre de fardo obras vs ', -133707.00, 133707.00, 39686, 0, '2024-08-06', 9, '2024-08-06 16:49:21'),
(323, 18, 3, 4, 'contrato', 'Limpieza de Obra', 13200.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-06', 9, '2024-08-06 16:50:49'),
(324, 18, 3, 4, 'Pago', 'Limpieza de Obra', -13200.00, 13200.00, 513, 0, '2024-08-06', 9, '2024-08-06 16:51:47'),
(325, 25, 3, 4, 'Pago', 'Transporte y pago de un contenedor', -1100000.00, 1100000.00, 111, 0, '2024-08-06', 9, '2024-08-06 16:54:17'),
(334, 18, 3, 4, 'contrato', 'Compras Varias Maribel  6703 y 28000', 35703.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-06', 9, '2024-08-06 17:08:03'),
(335, 18, 3, 4, 'Pago', 'Compras Varios Maribel', -35703.00, 35703.00, 1111, 0, '2024-08-06', 9, '2024-08-06 17:09:10'),
(336, 15, 20, 3, 'contrato', '1er quincena del mes hugo bogadin', 250000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 12, '2024-08-07 14:28:18'),
(337, 16, 20, 3, 'contrato', '1er quincena del mes hugo bogadin', 250000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 12, '2024-08-07 14:29:01'),
(338, 15, 20, 3, 'Pago', 'pago quincena hugo bogarin', -250000.00, 250000.00, 1, 0, '2024-08-07', 12, '2024-08-07 14:31:00'),
(339, 16, 20, 3, 'Pago', 'quincena hugo bogadin', -250000.00, 250000.00, 1, 0, '2024-08-07', 12, '2024-08-07 14:31:48'),
(347, 17, 20, 3, 'contrato', 'semana 02/08', 492000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 12, '2024-08-07 14:52:44'),
(348, 17, 20, 3, 'Pago', 'semana 02/08', -492000.00, 492000.00, 1, 0, '2024-08-07', 12, '2024-08-07 14:53:35'),
(349, 17, 4, 4, 'contrato', 'Herreria Santo Tome', 430000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 12, '2024-08-07 14:58:06'),
(350, 17, 4, 4, 'Pago', 'Herreria Santo Tome', -430000.00, 430000.00, 11, 0, '2024-08-07', 12, '2024-08-07 14:58:52'),
(351, 17, 4, 4, 'contrato', 'Herreria Andalucia Arreglos', 160000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 12, '2024-08-07 14:59:57'),
(352, 17, 4, 4, 'Pago', 'Herreria Andalucia Arreglos', -160000.00, 160000.00, 11, 0, '2024-08-07', 12, '2024-08-07 15:00:49'),
(353, 11, 4, 3, 'contrato', 'Trabajos de Herreria Escalera con Materiales', 1630000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 12, '2024-08-07 15:03:26'),
(354, 11, 4, 3, 'Pago', 'Herreria escalera Balboa adelanto', -815000.00, 815000.00, 1, 0, '2024-08-07', 12, '2024-08-07 15:04:17'),
(355, 2, 1, 3, 'Pago', 'Semana 2/8', -600000.00, 600000.00, 5, 0, '2024-08-07', 12, '2024-08-07 15:05:23'),
(356, 3, 1, 3, 'Pago', 'Semana 2/8', -600000.00, 600000.00, 2, 0, '2024-08-07', 12, '2024-08-07 15:06:17'),
(357, 18, 20, 3, 'contrato', 'Semana 2/8', 200000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 12, '2024-08-07 15:07:10'),
(358, 18, 20, 3, 'Pago', 'Semana 2/8', -200000.00, 200000.00, 1, 0, '2024-08-07', 12, '2024-08-07 15:07:52'),
(359, 19, 9, 3, 'Pago', 'Semana 2/8', -75000.00, 75000.00, 1, 0, '2024-08-07', 12, '2024-08-07 15:10:35'),
(360, 20, 9, 3, 'Pago', 'Semana 2/8', -75000.00, 75000.00, 1, 0, '2024-08-07', 12, '2024-08-07 15:11:03'),
(361, 21, 9, 3, 'Pago', 'Semana 2/8', -75000.00, 75000.00, 1, 0, '2024-08-07', 12, '2024-08-07 15:13:16'),
(362, 22, 9, 3, 'Pago', 'Semana 2/8', -75000.00, 75000.00, 1, 0, '2024-08-07', 12, '2024-08-07 15:13:41'),
(363, 8, 9, 3, 'Pago', 'Semana 2/8', -800000.00, 800000.00, 6, 0, '2024-08-07', 12, '2024-08-07 15:14:34'),
(364, 1, 13, 3, 'contrato', 'Supervision de Obra', 861000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 15:21:37'),
(365, 1, 13, 3, 'Pago', 'Mes de Julio', -267000.00, 267000.00, 2, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 15:22:41'),
(366, 2, 13, 3, 'contrato', 'Supervision de Obra', 801000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 15:23:25'),
(367, 2, 13, 3, 'Pago', 'Mes de Julio', -267000.00, 267000.00, 1, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 15:24:28'),
(368, 12, 13, 3, 'contrato', 'Supervision de Obra', 801000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 15:25:40'),
(369, 12, 13, 3, 'Pago', 'Mes de Julio', -267000.00, 267000.00, 1, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 15:26:24'),
(370, 16, 13, 3, 'contrato', 'Supervision de Obra', 801000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 15:27:07'),
(371, 16, 13, 3, 'Pago', 'Mes de Julio', -267000.00, 267000.00, 1, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 15:27:50'),
(372, 15, 13, 3, 'contrato', 'Supervision de Obra', 838500.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 15:31:15'),
(373, 15, 13, 3, 'Pago', 'Semana 2/8 y viaticos 37500', -304500.00, 304500.00, 1, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 15:32:36'),
(374, 24, 12, 3, 'Pago', 'Pago 2/8', -400000.00, 400000.00, 1, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 15:35:36'),
(375, 23, 12, 3, 'Pago', 'Semana 2/8', -200000.00, 200000.00, 1, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 15:47:08'),
(376, 16, 18, 4, 'contrato', '1 Volquete', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 15:48:40'),
(377, 16, 18, 4, 'Pago', '1 Volquete ', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 15:49:31'),
(378, 17, 18, 4, 'contrato', '1 volquete', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 15:50:05'),
(379, 17, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 15:50:44'),
(380, 15, 18, 3, 'contrato', '1 volquete', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 15:51:32'),
(381, 15, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 15:52:16'),
(390, 18, 25, 3, 'contrato', 'Supervision de Obra', 333333.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 16:02:58'),
(391, 18, 25, 3, 'Pago', 'Sueldo Julio Jose', -333333.00, 333333.00, 1, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 16:03:45'),
(392, 17, 25, 3, 'contrato', 'Supervision de Obra', 333333.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 16:06:22'),
(393, 17, 25, 3, 'Pago', 'Sueldo Julio Santo Tome', -333333.00, 333333.00, 1, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 16:07:21'),
(394, 11, 25, 3, 'contrato', 'Supervison de Obra', 333333.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 16:08:01'),
(395, 11, 25, 3, 'Pago', 'Sueldo Julio Jose', -333333.00, 333333.00, 1, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 16:08:58'),
(396, 15, 24, 3, 'contrato', 'Semana 2/8', 200000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 16:11:53'),
(397, 15, 24, 3, 'Pago', 'Semana 2/8', -200000.00, 200000.00, 1, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 16:12:35'),
(398, 17, 24, 3, 'contrato', 'Semana 2/8', 150000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 16:15:19'),
(399, 17, 24, 3, 'Pago', 'Segun semana 2/8', -150000.00, 150000.00, 1, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 16:16:06'),
(400, 8, 8, 3, 'contrato', 'Devolucion 1000 Juan y Jorge', 1350000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 18:50:54'),
(401, 8, 8, 3, 'Pago', 'Devolucion Juan y Jorge 1000', -1350000.00, 1350000.00, 5, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 18:53:09'),
(402, 18, 11, 4, 'contrato', 'Apliques', 34315.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 18:56:27'),
(403, 11, 11, 4, 'contrato', 'Apliques', 34315.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 18:56:52'),
(404, 18, 11, 4, 'Pago', 'Spot', -34315.00, 34315.00, 32633, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 18:57:53'),
(405, 11, 11, 4, 'Pago', 'Apliques', -34315.00, 34315.00, 32633, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 18:58:32'),
(408, 12, 11, 4, 'contrato', 'Materiales electricos 6/8', 142544.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 19:04:08'),
(409, 18, 11, 4, 'Pago', 'Materiales Electricos 6/8', -42413.00, 42413.00, 78221, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 19:05:08'),
(410, 15, 11, 4, 'Pago', 'Materiales Electricos 6/8', -52909.00, 52909.00, 78221, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 19:05:56'),
(411, 12, 11, 4, 'Pago', 'Materiales Electricos 6/8', -142544.00, 142544.00, 78221, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 19:06:42'),
(412, 18, 3, 4, 'contrato', 'Picaportes Keuken', 64930.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 19:09:16'),
(413, 18, 3, 4, 'Pago', 'Picaportes', -64930.00, 64930.00, 10382, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 19:10:12'),
(415, 2, 2, 4, 'contrato', 'Materiales de Construccion', 397984.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 19:12:48'),
(416, 3, 2, 4, 'contrato', 'Materiales  de Construccion ', 114479.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 19:13:26'),
(417, 3, 2, 4, 'Pago', 'Materiales de Construccion', -114479.00, 114479.00, 4166, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 19:15:48'),
(418, 2, 2, 4, 'Pago', 'Materiales de Construccion', -397984.00, 397984.00, 4167, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 19:16:41'),
(419, 18, 11, 4, 'contrato', 'Materiales Electricos', 42413.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 19:22:34'),
(420, 15, 11, 4, 'contrato', 'Materiales Electricos', 52909.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 19:23:47'),
(421, 25, 3, 4, 'contrato', 'Materiales transferencia Galicia', 133000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 19:36:44'),
(422, 25, 3, 4, 'Pago', 'Materiales de construccion deposito galicia', -133000.00, 133000.00, 111, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 19:37:44'),
(423, 16, 2, 4, 'contrato', 'Materiales pedido 7/8', 477532.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 19:40:50'),
(424, 16, 2, 4, 'Pago', 'Materiales pedido 7/8', -477532.00, 477532.00, 4160, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 19:42:03'),
(425, 25, 3, 3, 'contrato', 'Transporte y grua de 1 contenedor ', 1100000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-07', 9, '2024-08-07 20:24:11'),
(427, 16, 2, 4, 'contrato', 'Materiales pedido 41213', 98850.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-08', 9, '2024-08-08 20:19:00'),
(428, 16, 2, 4, 'Pago', 'Materiales pedido 41213', -98850.00, 98850.00, 41213, 0, '2024-08-08', 9, '2024-08-08 20:20:12'),
(429, 2, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de materiales 41215', 34950.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-08', 9, '2024-08-08 20:21:34'),
(430, 16, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales 41215', -34950.00, 34950.00, 41215, 0, '2024-08-08', 9, '2024-08-08 20:22:28'),
(431, 19, 2, 4, 'contrato', 'Materiales pedido 41212', 224600.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-08', 9, '2024-08-08 20:23:36'),
(432, 20, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 41212', 224600.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-08', 9, '2024-08-08 20:24:06'),
(433, 19, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales  41212', -224600.00, 224600.00, 41212, 0, '2024-08-08', 9, '2024-08-08 20:24:56'),
(434, 19, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales 41212', -224600.00, 224600.00, 41212, 0, '2024-08-08', 9, '2024-08-08 20:25:26'),
(435, 2, 1, 3, 'Pago', 'semana 08/08/2024', -800000.00, 800000.00, 6, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:09:51'),
(436, 3, 1, 3, 'Pago', 'semana 09/08', -800000.00, 800000.00, 3, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:12:59'),
(437, 1, 1, 3, 'Pago', 'semana 09/08', -500000.00, 500000.00, 10, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:15:01'),
(438, 24, 1, 3, 'Pago', 'semana 09/08', -500000.00, 500000.00, 1, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:16:57'),
(439, 3, 3, 4, 'contrato', 'gastos de obra materiales 09/08', 57100.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:20:36'),
(440, 3, 3, 4, 'Pago', 'materiales ferreteria 09/08/2024', -57100.00, 57100.00, 1, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:21:16'),
(441, 13, 18, 4, 'contrato', 'volquete 23/07', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:22:46'),
(442, 13, 18, 4, 'Pago', 'volquete 23/07', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:23:27'),
(443, 15, 18, 4, 'contrato', '1 volquete ', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:24:23'),
(444, 15, 18, 4, 'Pago', '1 volquete ', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:24:53'),
(445, 16, 18, 4, 'contrato', '1 volquete', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:25:46'),
(446, 16, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:26:27'),
(447, 21, 18, 4, 'contrato', '1 volquete', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:27:35'),
(448, 21, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:28:11'),
(449, 22, 18, 4, 'contrato', '1 volquete', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:30:48'),
(450, 22, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:31:26'),
(451, 19, 18, 4, 'contrato', '1 volquete', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:32:54'),
(453, 20, 18, 4, 'contrato', '1 volquete', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:34:30'),
(454, 20, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:34:56'),
(455, 14, 18, 4, 'contrato', '1 volquete', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:35:36'),
(456, 14, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:36:09'),
(457, 13, 18, 4, 'contrato', '1 volquete', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:36:50'),
(458, 13, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:37:18'),
(459, 13, 18, 4, 'contrato', '1 volquete', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:39:14'),
(460, 13, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:39:43'),
(461, 13, 18, 4, 'contrato', '1 volquete', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:40:27'),
(462, 13, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:43:14'),
(463, 2, 18, 4, 'contrato', '1 volquete', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:51:13'),
(464, 2, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:52:16'),
(465, 21, 18, 4, 'contrato', '1 volquete', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:54:52'),
(466, 22, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:55:30'),
(467, 22, 18, 4, 'contrato', '1 volquete', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:56:47'),
(468, 22, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-08-08', 12, '2024-08-09 01:57:23'),
(469, 25, 3, 4, 'contrato', 'Materiales de Construccion Platea SICAR factura 1609', 2298212.35, 0.00, 0, 0, '2024-08-09', 9, '2024-08-09 19:07:40'),
(470, 25, 3, 4, 'Pago', 'Materiales de Construccion para platea SINCAR ', -2298212.35, 2298212.35, 1609, 0, '2024-08-09', 9, '2024-08-09 19:09:01'),
(471, 24, 6, 4, 'contrato', 'Clavos en bolsa obras varias', 65136.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-09', 9, '2024-08-09 19:12:13'),
(472, 24, 6, 4, 'Pago', 'Clavos obras varias', -65136.00, 65136.00, 15699, 0, '2024-08-09', 9, '2024-08-09 19:13:09'),
(473, 8, 3, 3, 'contrato', 'Pagos de VEP para regularizas cuenta JUAN', 237210.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-09', 9, '2024-08-09 19:32:31'),
(474, 8, 3, 3, 'Pago', 'Pago de VEP para regularizas cuenta de Juan', -237210.00, 237210.00, 1111, 0, '2024-08-09', 9, '2024-08-09 19:33:21'),
(478, 14, 3, 4, 'contrato', '6 discos aliafor compra Tania', 127780.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-09', 9, '2024-08-09 19:38:41'),
(479, 13, 3, 4, 'Pago', '6 discos aliafor compra TANIA', -127780.00, 127780.00, 1111, 0, '2024-08-09', 9, '2024-08-09 19:39:43'),
(480, 16, 3, 4, 'contrato', '15 mts plastico para tapar casa vecina', 37500.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-09', 9, '2024-08-09 19:41:22'),
(481, 16, 3, 4, 'Pago', 'Plastico para cubrir casa vecina', -37500.00, 37500.00, 1111, 0, '2024-08-09', 9, '2024-08-09 19:42:27'),
(482, 3, 3, 4, 'contrato', 'Paños Tania', 2460.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-09', 9, '2024-08-09 19:44:26'),
(483, 3, 3, 4, 'Pago', 'Paños compra Tania', -2460.00, 2460.00, 1111, 0, '2024-08-09', 9, '2024-08-09 19:45:28'),
(484, 12, 3, 4, 'contrato', 'Pincel Tania', 1950.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-09', 9, '2024-08-09 19:46:41'),
(485, 12, 3, 4, 'Pago', 'Pincel Tania', -1950.00, 1950.00, 111, 0, '2024-08-09', 9, '2024-08-09 19:47:30'),
(486, 19, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 00:59:28'),
(487, 19, 9, 3, 'Pago', 'semana 09/08/2024', -500000.00, 500000.00, 2, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:06:15'),
(488, 20, 9, 3, 'Pago', 'semana 09/08', -500000.00, 500000.00, 2, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:06:47'),
(489, 21, 9, 3, 'Pago', 'semana 09/08', -500000.00, 500000.00, 2, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:08:05'),
(490, 22, 9, 3, 'Pago', 'semana 09/08', -500000.00, 500000.00, 2, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:08:30'),
(491, 8, 9, 3, 'Pago', 'semana 09/08', -800000.00, 800000.00, 6, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:09:17'),
(492, 18, 20, 3, 'contrato', 'pintor yerua walter adicionales que quedaron pendientes', 200000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:11:45'),
(493, 18, 20, 3, 'Pago', 'walter pintor yerua final', -200000.00, 200000.00, 1, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:12:17'),
(494, 17, 27, 3, 'contrato', 'marmol mesada santo tome', 802300.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:13:04'),
(495, 17, 27, 3, 'Pago', 'marmol mesada santo tome', -802300.00, 802300.00, 1, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:13:42'),
(496, 18, 27, 3, 'contrato', 'marmol mesada yerua uf1', 405000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:14:31'),
(497, 18, 27, 3, 'Pago', 'mesada yerua uf1', -405000.00, 405000.00, 1, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:15:10'),
(498, 18, 27, 3, 'contrato', 'mesada yerua uf2', 410000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:15:57'),
(499, 18, 27, 3, 'Pago', 'marmol mesada yerua uf2', -410000.00, 410000.00, 1, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:16:34'),
(500, 19, 12, 3, 'Pago', 'sistema', -400000.00, 400000.00, 1, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:19:45'),
(501, 20, 12, 4, 'contrato', 'semana 09/08', 200000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:20:58'),
(502, 20, 12, 4, 'Pago', 'semana 09/08', -200000.00, 200000.00, 1, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:21:35'),
(503, 12, 3, 4, 'contrato', 'diferencia pintura', 36000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:22:33'),
(504, 12, 3, 4, 'Pago', 'diferencia pintura', -36000.00, 36000.00, 1, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:23:08'),
(505, 15, 20, 3, 'contrato', 'chico que estuvo con aldo 3 dias', 51000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:24:14'),
(506, 15, 20, 3, 'Pago', 'chico que estuvo con aldo 3 dias ', -51000.00, 51000.00, 1, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:24:58'),
(507, 5, 5, 3, 'contrato', 'semana 09/08', 85000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:26:01'),
(508, 5, 5, 3, 'Pago', 'semana 09/08', -85000.00, 85000.00, 1, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:26:33'),
(509, 18, 20, 3, 'contrato', 'alexis colocador semana 09/08', 400000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:27:23'),
(510, 18, 20, 3, 'Pago', 'alexis colocador semana 09/08', -400000.00, 400000.00, 1, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:28:04'),
(511, 15, 20, 3, 'contrato', 'semana 09/08', 395500.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:31:15'),
(512, 15, 20, 3, 'Pago', 'semana 09/08', -395500.00, 395500.00, 1, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:31:53'),
(513, 16, 20, 3, 'contrato', 'semana 09/08', 502000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:33:04'),
(514, 16, 20, 3, 'Pago', 'semana 09/08', -502000.00, 502000.00, 1, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:33:38'),
(516, 12, 20, 3, 'contrato', 'semana 09/08', 197500.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:40:10'),
(518, 18, 20, 3, 'contrato', 'semana 09/08 pintores', 310000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:42:00'),
(519, 18, 20, 3, 'Pago', 'semana 09/08', -310000.00, 310000.00, 1, 0, '2024-08-09', 12, '2024-08-10 01:42:52'),
(520, 23, 2, 4, 'contrato', 'Puerta', 219200.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-10', 9, '2024-08-10 11:31:23'),
(521, 21, 2, 4, 'contrato', 'Puerta', 219200.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-10', 9, '2024-08-10 11:31:48'),
(522, 22, 2, 4, 'contrato', 'Puerta', 219200.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-10', 9, '2024-08-10 11:32:09'),
(523, 3, 2, 4, 'contrato', 'Materiales de Construccion 41150', 69300.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-10', 9, '2024-08-10 11:33:08'),
(524, 19, 2, 4, 'contrato', 'Sika 41150', 44100.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-10', 9, '2024-08-10 11:33:47'),
(525, 20, 2, 4, 'contrato', 'Sika 41150', 44100.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-10', 9, '2024-08-10 11:34:18'),
(526, 21, 2, 4, 'contrato', 'Sika 41150', 44100.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-10', 9, '2024-08-10 11:34:42'),
(527, 22, 2, 4, 'contrato', 'Sika 41150', 44100.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-10', 9, '2024-08-10 11:35:09'),
(528, 23, 2, 4, 'Pago', 'Puerta 41150', -219200.00, 219200.00, 41150, 0, '2024-08-10', 9, '2024-08-10 11:35:59'),
(529, 21, 2, 4, 'Pago', 'Puerta', -219200.00, 219200.00, 41150, 0, '2024-08-10', 9, '2024-08-10 11:36:23'),
(530, 22, 2, 4, 'Pago', 'Puerta', -219200.00, 219200.00, 41150, 0, '2024-08-10', 9, '2024-08-10 11:36:48'),
(531, 3, 2, 4, 'Pago', 'Materiales de Construccion', -69300.00, 69300.00, 41150, 0, '2024-08-10', 9, '2024-08-10 11:37:17'),
(532, 19, 2, 4, 'Pago', 'Sika', -44100.00, 44100.00, 41150, 0, '2024-08-10', 9, '2024-08-10 11:37:42'),
(533, 20, 2, 4, 'Pago', 'Sika', -44100.00, 44100.00, 41150, 0, '2024-08-10', 9, '2024-08-10 11:38:12'),
(534, 21, 2, 4, 'Pago', 'Sika', -44100.00, 44100.00, 41150, 0, '2024-08-10', 9, '2024-08-10 11:38:55'),
(535, 22, 2, 4, 'Pago', 'Sika', -44100.00, 44100.00, 41150, 0, '2024-08-10', 9, '2024-08-10 11:39:20'),
(538, 18, 3, 4, 'contrato', 'Manparas', 250000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-10', 9, '2024-08-10 11:45:34'),
(539, 18, 3, 4, 'Pago', 'Mamparas', -250000.00, 250000.00, 1111, 0, '2024-08-10', 9, '2024-08-10 11:46:35'),
(540, 16, 3, 4, 'contrato', 'Ferreteria  Leo Gas', 17100.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-10', 9, '2024-08-10 11:48:10'),
(541, 16, 3, 4, 'Pago', 'Ferreteria Leo GAs', -17100.00, 17100.00, 1111, 0, '2024-08-10', 9, '2024-08-10 11:49:03'),
(542, 18, 3, 4, 'contrato', 'Ferreteria Sab Blas', 5500.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-10', 9, '2024-08-10 11:51:10'),
(543, 18, 3, 4, 'Pago', 'Ferreteria San Blas', -5500.00, 5500.00, 111, 0, '2024-08-10', 9, '2024-08-10 11:51:56'),
(544, 17, 3, 4, 'contrato', 'Varios de Ferreteria y Plomeria Tania', 16400.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-10', 9, '2024-08-10 11:54:57'),
(545, 17, 3, 4, 'Pago', 'Varios de Ferreteria y Plomeria', -16400.00, 16400.00, 1111, 0, '2024-08-10', 9, '2024-08-10 11:55:52'),
(550, 8, 3, 3, 'contrato', 'Cubrir ch/ cambio Ingemark', 980000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-12', 9, '2024-08-12 12:18:37'),
(551, 8, 3, 3, 'Pago', 'Cubrir cheque de Ingemark', -980000.00, 980000.00, 1111, 0, '2024-08-12', 9, '2024-08-12 12:20:58');
INSERT INTO `contratos` (`id`, `idobra`, `idprofe`, `idcat`, `tipo`, `detalle`, `monto`, `cobrado`, `certificado`, `comprobante`, `aplicar`, `idusu`, `fecha`) VALUES
(552, 25, 3, 4, 'contrato', 'Materiales de Perforacion', 388000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-13', 9, '2024-08-13 13:35:33'),
(553, 25, 3, 4, 'Pago', 'Materiales perforacion', -388000.00, 388000.00, 1111, 0, '2024-08-13', 9, '2024-08-13 13:36:18'),
(554, 8, 8, 3, 'contrato', 'Pago ch ING ', 1410000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-13', 9, '2024-08-13 19:58:14'),
(555, 8, 8, 3, 'contrato', 'Pago tarjeta de Credito Julio', 445000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-13', 9, '2024-08-13 19:58:54'),
(556, 8, 8, 3, 'Pago', 'Cubrir ch ING', -1410000.00, 1410000.00, 1111, 0, '2024-08-13', 9, '2024-08-13 19:59:35'),
(557, 8, 8, 3, 'Pago', 'Pago Tarjeta de Credito Julio', -445000.00, 445000.00, 11111, 0, '2024-08-13', 9, '2024-08-13 20:00:14'),
(561, 13, 2, 4, 'contrato', 'Materiales pedidos por Tania', 23190.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-13', 9, '2024-08-13 20:12:11'),
(562, 13, 2, 4, 'Pago', 'Materiales pedido por Tania', -23190.00, 23190.00, 37520, 0, '2024-08-13', 9, '2024-08-13 20:13:22'),
(563, 14, 2, 4, 'contrato', 'Materiales pedidos por Tania', 93410.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-13', 9, '2024-08-13 20:14:48'),
(564, 14, 2, 4, 'Pago', 'Materiales pedidos por Tania', -93410.00, 93410.00, 37549, 0, '2024-08-13', 9, '2024-08-13 20:15:53'),
(565, 16, 2, 4, 'contrato', 'Materiales pedidos por Tania', 131500.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-13', 9, '2024-08-13 20:17:19'),
(566, 16, 2, 4, 'Pago', 'Materiales pedidos por Tania', -131500.00, 131500.00, 37552, 0, '2024-08-13', 9, '2024-08-13 20:18:29'),
(569, 25, 3, 4, 'contrato', 'Monocomando / Ducha etc', 153486.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-13', 9, '2024-08-13 20:23:58'),
(570, 25, 3, 4, 'Pago', 'Monocomando/ Ducha', -153486.00, 153486.00, 1111, 0, '2024-08-13', 9, '2024-08-13 20:24:55'),
(571, 25, 3, 4, 'contrato', 'Materiales electrico Pilar', 155747.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-13', 9, '2024-08-13 20:27:05'),
(572, 25, 3, 4, 'Pago', 'Materiales electricos pilar', -155747.00, 155747.00, 11111, 0, '2024-08-13', 9, '2024-08-13 20:27:54'),
(573, 25, 3, 4, 'contrato', 'Materiales perforacion', 368000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-13', 9, '2024-08-13 20:29:37'),
(574, 25, 3, 4, 'Pago', 'Materiales para perforacion', -368000.00, 368000.00, 1111, 0, '2024-08-13', 9, '2024-08-13 20:30:34'),
(579, 15, 2, 4, 'contrato', 'Arena', 72000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-13', 9, '2024-08-13 20:39:05'),
(580, 15, 2, 4, 'Pago', 'Arena', -72000.00, 72000.00, 1111, 0, '2024-08-13', 9, '2024-08-13 20:39:55'),
(584, 8, 30, 3, 'contrato', 'Durlok semana 09/08', 500000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-13', 12, '2024-08-14 00:27:29'),
(585, 8, 30, 3, 'Pago', 'semana 09/08 durlock', -500000.00, 500000.00, 1, 0, '2024-08-13', 12, '2024-08-14 00:28:03'),
(586, 13, 26, 3, 'contrato', 'Presuesto de instalacion sanitaria de 2 baño grande .1 baño chico  .1 cocina \r\nLa tarea conciste en romper los pisos de los baños y cocina hasta llegar a las montante principales que son de hierro fundido vamos a desemplomar la conexcion vieja y se alojara las conexciones gorren de hierro a plastico awaduct  y realizaremos las cloacas nuevas en awaduct .\r\nLas distrucion de agua fria y caliente lo realizaremos desde la montante de agua principales del edificio  q son de galvanisado desde las te saldremos con caño de termofusion y realizaremos las distribucion correspondiente a la instalacion se pondran las griferia nuevas dacuerdo a las q compre el cliente . Este presuesto no incluye griferias lozas de baño tampoco esta inclido la colocacion de artectos sanitarios eso se presupuestara llegado el momento \r\n', 2000000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-13', 12, '2024-08-14 00:31:31'),
(587, 13, 26, 3, 'Pago', 'plomeria doblas', -500000.00, 500000.00, 1, 0, '2024-08-13', 12, '2024-08-14 00:32:36'),
(588, 15, 29, 3, 'contrato', 'restante magariños', 375000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-13', 12, '2024-08-14 00:35:51'),
(589, 12, 29, 3, 'contrato', 'restante ceretti', 625000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-13', 12, '2024-08-14 00:36:37'),
(590, 12, 29, 3, 'Pago', 'restante electricidad semana 09/08/2024', -250000.00, 250000.00, 1, 0, '2024-08-13', 12, '2024-08-14 00:37:23'),
(597, 2, 3, 4, 'contrato', 'doble t para refuerzo estructural', 394000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-13', 12, '2024-08-14 00:50:49'),
(598, 2, 3, 4, 'Pago', 'doble t refuerzo estructural ', -394000.00, 394000.00, 1, 0, '2024-08-13', 12, '2024-08-14 00:51:49'),
(599, 13, 3, 4, 'contrato', 'discos de corte 13/08', 18000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-13', 12, '2024-08-14 00:56:34'),
(600, 13, 3, 4, 'Pago', 'discos de corte ', -18000.00, 18000.00, 1, 0, '2024-08-13', 12, '2024-08-14 00:57:07'),
(603, 15, 3, 3, 'contrato', 'AYSA Tania', 10000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-15', 9, '2024-08-15 15:06:00'),
(604, 15, 3, 3, 'Pago', 'Aysa Tania', -10000.00, 10000.00, 11111, 0, '2024-08-15', 9, '2024-08-15 15:07:02'),
(605, 3, 3, 3, 'contrato', 'Arreglo Ascensor Tania', 380000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-15', 9, '2024-08-15 15:10:09'),
(606, 3, 3, 3, 'Pago', 'Arreglo de Ascensor', -380000.00, 380000.00, 11111, 0, '2024-08-15', 9, '2024-08-15 15:11:24'),
(607, 25, 3, 4, 'contrato', 'Bomba y materiales para Goya', 251480.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-15', 9, '2024-08-15 15:13:48'),
(608, 25, 3, 4, 'Pago', 'Bomba y materiales para perforacion', -251480.00, 251480.00, 1111, 0, '2024-08-15', 9, '2024-08-15 15:14:41'),
(609, 14, 3, 4, 'contrato', 'Compras varias de Maribel', 5480.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-15', 9, '2024-08-15 15:22:40'),
(610, 11, 3, 4, 'contrato', 'Compras varias Maribel', 2887.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-15', 9, '2024-08-15 15:24:15'),
(611, 18, 3, 4, 'contrato', 'Compras varias Maribel', 9790.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-15', 9, '2024-08-15 15:25:01'),
(612, 14, 3, 4, 'Pago', 'Materiales varios Maribel', -5480.00, 5480.00, 11111, 0, '2024-08-15', 9, '2024-08-15 15:25:58'),
(613, 11, 3, 4, 'Pago', 'Compras varias Maribel', -2887.00, 2887.00, 111111, 0, '2024-08-15', 9, '2024-08-15 15:26:36'),
(614, 18, 3, 4, 'Pago', 'Compras varias Maribel', -9790.00, 9790.00, 1111, 0, '2024-08-15', 9, '2024-08-15 15:28:29'),
(615, 12, 3, 4, 'contrato', 'Cerramicos Reino 13/8', 309300.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-15', 9, '2024-08-15 15:30:33'),
(616, 12, 3, 4, 'Pago', 'Cerramicos Reino 13/8', -309300.00, 309300.00, 21498, 0, '2024-08-15', 9, '2024-08-15 15:31:48'),
(618, 7, 8, 3, 'Pago', 'Pago VEP de Agosto Coninpro', -370000.00, 370000.00, 1111, 0, '2024-08-16', 9, '2024-08-16 13:38:36'),
(619, 7, 8, 3, 'contrato', 'Pago de Vep Agosto CONINPRO', 370000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-16', 9, '2024-08-16 13:39:32'),
(620, 18, 10, 3, 'contrato', 'pago de muebles yerua', 900000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:18:04'),
(621, 18, 10, 3, 'Pago', 'muebles carlos', -900000.00, 900000.00, 1, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:18:41'),
(622, 14, 3, 4, 'contrato', 'copia de llaves ', 18000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:19:39'),
(623, 8, 3, 4, 'Pago', 'copia de llaves', -18000.00, 18000.00, 1, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:20:11'),
(626, 15, 20, 3, 'contrato', 'magariños quincena hugo 16/08', 250000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:26:56'),
(627, 16, 20, 3, 'contrato', 'quincena hugo 16/08', 250000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:27:23'),
(628, 15, 20, 3, 'Pago', 'mano de obr quincena hugo 16/08', -250000.00, 250000.00, 1, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:28:06'),
(629, 16, 20, 3, 'Pago', 'quincena hugo 16/08', -250000.00, 250000.00, 1, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:28:32'),
(630, 15, 20, 3, 'contrato', 'semana 16/08', 360500.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:32:42'),
(631, 15, 20, 3, 'Pago', 'semana 16/08', -360500.00, 360500.00, 1, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:33:13'),
(632, 16, 20, 3, 'contrato', 'semana 16/08', 432000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:33:49'),
(633, 16, 20, 3, 'Pago', 'semana 16/08', -432000.00, 432000.00, 1, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:34:27'),
(634, 13, 20, 3, 'contrato', 'semana 16/08', 420000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:35:05'),
(635, 13, 20, 3, 'Pago', 'semana 16/08', -420000.00, 420000.00, 1, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:37:42'),
(636, 12, 20, 3, 'contrato', 'semana 16/08', 600000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:38:41'),
(637, 12, 20, 3, 'Pago', 'semana 16/08', -600000.00, 600000.00, 1, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:39:32'),
(639, 11, 20, 3, 'contrato', 'semana 16/08', 460000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:41:01'),
(640, 2, 1, 3, 'Pago', 'semana 16/08', -600000.00, 600000.00, 7, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:44:25'),
(641, 3, 1, 3, 'Pago', 'semana 16/08', -900000.00, 900000.00, 4, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:46:48'),
(642, 1, 1, 3, 'Pago', 'semana 16/08', -600000.00, 600000.00, 11, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:47:51'),
(643, 24, 1, 3, 'Pago', 'semana 16/08', -700000.00, 700000.00, 2, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:48:51'),
(644, 3, 3, 4, 'contrato', 'gastos con comprobantes ferreteria joni 16/08', 33900.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:51:37'),
(645, 3, 3, 3, 'Pago', 'gastos con comprbantes ferreteria joni', -33900.00, 33900.00, 1, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:52:21'),
(646, 8, 9, 3, 'Pago', 'semana 16/08', -800000.00, 800000.00, 7, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:53:37'),
(647, 19, 9, 3, 'Pago', 'semana 16/08', -500000.00, 500000.00, 3, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:54:28'),
(648, 20, 9, 3, 'Pago', 'semana 16/08', -500000.00, 500000.00, 3, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:54:55'),
(649, 21, 9, 3, 'Pago', 'semana 16/08', -500000.00, 500000.00, 3, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:56:15'),
(650, 22, 9, 3, 'Pago', 'semana 16/08', -500000.00, 500000.00, 3, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:56:33'),
(651, 8, 30, 3, 'contrato', 'semana 16/08', 500000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:58:03'),
(652, 8, 30, 3, 'Pago', 'semana 16/08', -500000.00, 500000.00, 1, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:58:32'),
(653, 16, 3, 4, 'contrato', 'ferreteria haixa con comprobantes', 44000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 14:59:53'),
(654, 16, 3, 4, 'Pago', 'gastos con comprobantes 16/08 haixa', -44000.00, 44000.00, 1, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 15:00:38'),
(657, 13, 26, 3, 'Pago', 'semana 16/08', -500000.00, 500000.00, 2, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 15:04:20'),
(658, 16, 29, 3, 'contrato', 'agregado piran', 100000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 15:05:39'),
(659, 12, 29, 3, 'Pago', 'semana 16/08/', -100000.00, 100000.00, 2, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 15:06:16'),
(660, 16, 29, 3, 'Pago', 'semana 16/08', -100000.00, 100000.00, 1, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 15:06:41'),
(661, 18, 24, 3, 'contrato', 'colocacion de termotanques campanas ', 150000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 15:08:27'),
(662, 16, 24, 3, 'contrato', 'semana 16/08', 100000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 15:08:49'),
(663, 18, 24, 3, 'Pago', 'semana 16/08', -150000.00, 150000.00, 1, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 15:09:57'),
(664, 16, 24, 3, 'Pago', 'semana 16/08', -100000.00, 100000.00, 1, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 15:10:22'),
(665, 26, 1, 3, 'Pago', 'semana 16/08', -600000.00, 600000.00, 1, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 15:11:44'),
(666, 23, 1, 3, 'Pago', 'semana 16/08', -700000.00, 700000.00, 1, 0, '2024-08-16', 12, '2024-08-16 15:12:18'),
(667, 26, 1, 3, 'contrato', 'Segun contrato del 16/8', 13500000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-16', 9, '2024-08-16 17:38:03'),
(669, 23, 1, 3, 'contrato', 'Segun presupuesto del 16/8', 15400000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-16', 9, '2024-08-16 17:42:39'),
(671, 29, 19, 4, 'contrato', 'Arreglo de Camion', 150000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 12:29:57'),
(672, 29, 19, 4, 'contrato', 'Seguro Amarok', 119000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 12:30:31'),
(673, 29, 19, 4, 'contrato', 'Seguro Camion', 112800.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 12:31:51'),
(674, 29, 19, 4, 'contrato', 'Seguro Audi', 46300.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 12:32:17'),
(675, 29, 19, 4, 'contrato', 'Nafta vehiculos al |18/6', 601000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 12:33:27'),
(676, 29, 19, 4, 'Pago', 'Arreglo Camion', -150000.00, 150000.00, 111, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 12:34:16'),
(677, 29, 19, 4, 'Pago', 'Seguro Amarok', -119000.00, 119000.00, 1111, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 12:34:47'),
(678, 29, 19, 4, 'Pago', 'Seguro Camion', -112800.00, 112800.00, 111, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 12:35:33'),
(679, 29, 19, 4, 'Pago', 'Seguro Audi', -46300.00, 46300.00, 111, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 12:36:04'),
(680, 29, 19, 4, 'Pago', 'Nafta al 18/6', -601000.00, 601000.00, 111, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 12:36:35'),
(681, 30, 22, 3, 'contrato', 'Obra Social Agosto', 558200.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 12:47:56'),
(682, 30, 22, 3, 'contrato', 'Sueldos Julio de Maribel Tania y Aldo', 2300000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 12:48:28'),
(683, 30, 22, 3, 'contrato', 'Aldo 1 Quincena de Agosto', 350000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 12:49:09'),
(684, 30, 22, 3, 'Pago', 'Obra Social Agosto ', -558200.00, 558200.00, 1111, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 12:50:15'),
(685, 30, 22, 3, 'Pago', 'Sueldos de Maribel Tania y Aldo Julio', -2300000.00, 2300000.00, 1111, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 12:51:02'),
(686, 30, 22, 3, 'Pago', 'Aldo 1 Quincena de Agosto ', -350000.00, 350000.00, 1111, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 12:51:38'),
(687, 1, 18, 4, 'contrato', 'Volquetes 13 de agosto ', 240000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 12:55:27'),
(688, 1, 18, 4, 'Pago', 'Volquetes 13 de agosto', -240000.00, 240000.00, 111, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 12:56:07'),
(689, 30, 22, 3, 'contrato', 'Sueldo  Julio Juan 2000 mas 300', 2300000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 13:00:09'),
(690, 30, 22, 3, 'contrato', 'Sueldos Julio Jorge', 800000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 13:00:39'),
(691, 30, 22, 3, 'Pago', 'Sueldo Julio Juan 2000 mas 300', -2300000.00, 2300000.00, 1111, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 13:01:36'),
(692, 30, 22, 3, 'Pago', 'Sueldo Julio Jorge', -800000.00, 800000.00, 1111, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 13:02:01'),
(693, 30, 22, 3, 'contrato', 'Deposito BBVA Embargo', 300000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 13:06:03'),
(694, 30, 22, 3, 'Pago', 'Deposito BBVA Embargo', -300000.00, 300000.00, 11111, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 13:06:56'),
(695, 31, 21, 3, 'contrato', 'Camaras', 30000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 13:08:52'),
(697, 31, 21, 3, 'contrato', 'AYSA', 8350.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 13:11:09'),
(698, 31, 21, 3, 'contrato', 'Edenor', 13312.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 13:11:38'),
(699, 31, 21, 3, 'contrato', 'Alquiler Agosto', 122025.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 13:12:13'),
(700, 31, 21, 3, 'Pago', 'Edenor', -13312.00, 13312.00, 111, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 13:13:03'),
(701, 31, 21, 3, 'Pago', 'AYSA', -8350.00, 8350.00, 1111, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 13:13:25'),
(702, 31, 21, 3, 'Pago', 'Alquiler Agosto', -122025.00, 122025.00, 1111, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 13:14:19'),
(703, 31, 21, 3, 'Pago', 'Camara', -30000.00, 30000.00, 1111, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 13:14:46'),
(704, 18, 3, 4, 'contrato', 'Materiales varios Tania', 9850.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 13:18:47'),
(705, 18, 3, 4, 'Pago', 'Materiales varios Tania', -9850.00, 9850.00, 1111, 0, '2024-08-18', 9, '2024-08-18 13:19:36'),
(706, 13, 20, 3, 'contrato', 'Mano de Obra  Directa 1/8', 643000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-19', 9, '2024-08-19 09:14:45'),
(707, 14, 20, 3, 'contrato', 'Mano de Obra Directa 1/8', 385000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-19', 9, '2024-08-19 09:15:19'),
(708, 13, 20, 3, 'Pago', 'Mano de Obra Directa 1/8', -643000.00, 643000.00, 11111, 0, '2024-08-19', 9, '2024-08-19 09:16:50'),
(709, 14, 20, 3, 'Pago', 'Mano de Obra Directa 1/8', -385000.00, 385000.00, 11111, 0, '2024-08-19', 9, '2024-08-19 09:17:28'),
(710, 15, 20, 3, 'contrato', 'Mano de Obra Directa 2/8', 351000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-19', 9, '2024-08-19 09:21:55'),
(711, 16, 20, 3, 'contrato', 'Mano de Obra directa 2/8', 360000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-19', 9, '2024-08-19 09:22:28'),
(712, 15, 20, 3, 'Pago', 'Mano de Obra Directa 2/8', -351000.00, 351000.00, 11, 0, '2024-08-19', 9, '2024-08-19 09:23:17'),
(713, 16, 20, 3, 'Pago', 'Mano de Obra Directa', -360000.00, 360000.00, 111, 0, '2024-08-19', 9, '2024-08-19 09:23:50'),
(714, 14, 20, 3, 'contrato', 'Mano de Obra Directa 2/8', 295000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-19', 9, '2024-08-19 09:26:55'),
(715, 13, 20, 3, 'contrato', 'Mano de Obra Directa 2/8', 346000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-19', 9, '2024-08-19 09:27:24'),
(716, 12, 20, 3, 'contrato', 'Mano de Obra Directa 2/8', 110000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-19', 9, '2024-08-19 09:27:50'),
(717, 14, 20, 3, 'Pago', 'Mano de Obra Directa 2/8', -295000.00, 295000.00, 111, 0, '2024-08-19', 9, '2024-08-19 09:28:30'),
(718, 13, 20, 3, 'Pago', 'Mano de Obra Directa 2/8', -346000.00, 346000.00, 1111, 0, '2024-08-19', 9, '2024-08-19 09:29:02'),
(719, 12, 20, 3, 'Pago', 'Mano de Obra Directa 2/8', -110000.00, 110000.00, 1111, 0, '2024-08-19', 9, '2024-08-19 09:29:28'),
(720, 13, 20, 3, 'contrato', 'Mano de Obra Directa 9/8', 377500.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-19', 9, '2024-08-19 09:33:15'),
(721, 13, 20, 3, 'Pago', 'Mano de Obra Directa 9/8', -377500.00, 377500.00, 11111, 0, '2024-08-19', 9, '2024-08-19 09:34:21'),
(722, 14, 20, 3, 'contrato', 'Mano de Obra Directa 9/8', 295000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-19', 9, '2024-08-19 09:36:48'),
(723, 14, 20, 3, 'Pago', 'Mano de Obra Directa 9/8', -295000.00, 295000.00, 111, 0, '2024-08-19', 9, '2024-08-19 09:37:40'),
(724, 14, 20, 3, 'contrato', 'Mano de Obra Directa 16/8', 295000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-19', 9, '2024-08-19 09:40:52'),
(725, 14, 20, 3, 'Pago', 'Mano de Obra Directa 16/8', -295000.00, 295000.00, 1111, 0, '2024-08-19', 9, '2024-08-19 09:41:35'),
(726, 19, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 724096.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-19', 9, '2024-08-19 13:51:41'),
(727, 24, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 826000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-19', 9, '2024-08-19 13:52:55'),
(728, 23, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 792000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-19', 9, '2024-08-19 13:53:54'),
(729, 19, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -724096.00, 724096.00, 23, 0, '2024-08-19', 9, '2024-08-19 13:56:05'),
(730, 24, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -826000.00, 826000.00, 22, 0, '2024-08-19', 9, '2024-08-19 13:57:17'),
(731, 23, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -792000.00, 792000.00, 21, 0, '2024-08-19', 9, '2024-08-19 13:58:24'),
(732, 32, 12, 3, 'contrato', 'Saldo final ', 5100000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-20', 9, '2024-08-20 17:33:28'),
(734, 23, 12, 3, 'contrato', 'Implementacion de Sistema', 200000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-20', 9, '2024-08-20 17:41:00'),
(735, 29, 19, 4, 'contrato', 'Repuestos para Camion', 331480.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-20', 9, '2024-08-20 20:19:12'),
(736, 29, 19, 4, 'Pago', 'Repuestos para Camion', -331480.00, 331480.00, 12900, 0, '2024-08-20', 9, '2024-08-20 20:20:48'),
(737, 6, 3, 3, 'contrato', 'Reparacion de Camara cloaca Andalucia', 69450.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-20', 9, '2024-08-20 20:24:09'),
(738, 6, 3, 3, 'Pago', 'Reparacion de camara de cloaca andalucia', -69450.00, 69450.00, 111, 0, '2024-08-20', 9, '2024-08-20 20:25:22'),
(739, 31, 3, 4, 'contrato', 'Resma de Papel para oficina', 9000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-20', 9, '2024-08-20 20:30:02'),
(740, 31, 3, 4, 'Pago', 'Resma de Papel para oficina', -9000.00, 9000.00, 1111, 0, '2024-08-20', 9, '2024-08-20 20:30:49'),
(741, 3, 2, 4, 'contrato', 'Bolsas para cascote', 54000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-20', 9, '2024-08-20 20:32:42'),
(742, 3, 2, 4, 'Pago', 'Bolsas para escombros', -54000.00, 54000.00, 37766, 0, '2024-08-20', 9, '2024-08-20 20:33:37'),
(743, 12, 3, 4, 'contrato', 'Tejuelas', 85500.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-20', 9, '2024-08-20 20:34:57'),
(744, 12, 3, 4, 'Pago', 'Tejuelas', -85500.00, 85500.00, 1111, 0, '2024-08-20', 9, '2024-08-20 20:35:59'),
(745, 12, 3, 4, 'contrato', '10.000 faltante viernes javier ortiz', 10000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-20', 12, '2024-08-20 20:48:35'),
(746, 12, 3, 3, 'Pago', 'faltante viernes 10.000 javier ortiz ', -10000.00, 10000.00, 1, 0, '2024-08-20', 12, '2024-08-20 20:49:24'),
(747, 12, 20, 3, 'Pago', 'semana 09/08', -197500.00, 197500.00, 1, 0, '2024-08-20', 12, '2024-08-20 21:02:04'),
(748, 11, 20, 3, 'Pago', 'semana 16/08', -460000.00, 460000.00, 1, 0, '2024-08-20', 12, '2024-08-20 21:04:56'),
(749, 25, 3, 4, 'contrato', 'Aceros y Construcciones TECHO', 4560000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-21', 9, '2024-08-21 15:57:27'),
(750, 25, 3, 4, 'Pago', 'Aceros y Construcciones TECHO', -4560000.00, 4560000.00, 1111, 0, '2024-08-21', 9, '2024-08-21 15:58:20'),
(751, 7, 8, 3, 'contrato', 'Ajuste Jorge y Juan 1500 dls', 2025000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-21', 9, '2024-08-21 16:00:22'),
(752, 7, 8, 3, 'Pago', 'Ajuste deuca Juan y Jorge 1500 dls', -2025000.00, 2025000.00, 1111, 0, '2024-08-21', 9, '2024-08-21 16:01:01'),
(753, 25, 3, 3, 'contrato', 'Mano de Obra y varios Platea', 1680000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-21', 9, '2024-08-21 16:02:23'),
(754, 25, 3, 3, 'Pago', 'Mano de obra y varios Plateaa ', -1680000.00, 1680000.00, 1111, 0, '2024-08-21', 9, '2024-08-21 16:03:16'),
(755, 26, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 1927', 832858.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 11:24:04'),
(756, 26, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales  ', -832858.00, 832858.00, 1927, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 11:25:15'),
(757, 24, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales   1928', 248000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 11:26:58'),
(758, 24, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -248000.00, 248000.00, 1928, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 11:28:11'),
(759, 15, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 1926', 95820.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 11:30:29'),
(760, 15, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -95820.00, 95820.00, 1926, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 11:31:37'),
(761, 21, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 1924', 628924.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 11:33:10'),
(762, 21, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -628924.00, 628924.00, 1924, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 11:34:15'),
(763, 16, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de  Materiales 1925', 334916.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 11:35:46'),
(764, 16, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -334916.00, 334916.00, 1925, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 11:36:51'),
(765, 3, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 1930', 39420.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 11:38:29'),
(766, 3, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -39420.00, 39420.00, 1930, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 11:39:35'),
(767, 26, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales  1931', 176400.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 11:41:32'),
(768, 26, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -176400.00, 176400.00, 1931, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 11:42:26'),
(769, 13, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 1929', 147276.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 11:44:04'),
(770, 13, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -147276.00, 147276.00, 1929, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 11:45:12'),
(771, 12, 31, 4, 'contrato', 'Ceramica NP 4630', 501429.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 18:26:27'),
(772, 12, 31, 4, 'Pago', 'Ceramicas Reino', -501429.00, 501429.00, 4630, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 18:27:28'),
(773, 31, 3, 4, 'contrato', 'copias de llave de obras Maribel', 10500.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 18:29:24'),
(774, 31, 3, 4, 'Pago', 'Copia de llaves Maribel', -10500.00, 10500.00, 1111, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 18:30:15'),
(775, 18, 3, 4, 'contrato', 'Materiales varios comprados por Maribel para terminacion de obra', 78336.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 18:33:54'),
(776, 18, 3, 4, 'Pago', 'Materiales varios comprados por Maribel para terminacion de obra', -78336.00, 78336.00, 1111, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 18:34:42'),
(777, 18, 31, 4, 'contrato', 'Ceramica REINO 4614', 52320.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 18:35:48'),
(778, 18, 31, 4, 'Pago', 'Ceramica REINO', -52320.00, 52320.00, 4614, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 18:36:47'),
(779, 25, 19, 4, 'contrato', 'Gastos de Combustible', 186000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 18:39:16'),
(780, 14, 19, 4, 'Pago', 'Gastos de combustible', -186000.00, 186000.00, 1111, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 18:40:07'),
(781, 29, 19, 4, 'contrato', 'Nafta  Golf', 40000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-22', 9, '2024-08-22 18:41:35'),
(783, 16, 3, 4, 'contrato', 'Gastos de Ferreteria Leo Gas Tania', 10750.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-24', 9, '2024-08-24 12:11:14'),
(784, 16, 3, 4, 'Pago', 'Gastos de Ferreteria Leo Gas  Tania', -10750.00, 10750.00, 11111, 0, '2024-08-24', 9, '2024-08-24 12:12:42'),
(785, 18, 3, 4, 'contrato', 'Herrajes Los Halcones fact 6454', 23022.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-24', 9, '2024-08-24 12:24:13'),
(786, 18, 3, 4, 'Pago', 'Herrajes  Los Halcones Maribel', -23022.00, 23022.00, 6454, 0, '2024-08-24', 9, '2024-08-24 12:25:36'),
(787, 11, 16, 4, 'contrato', 'Pintura ', 792917.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-24', 9, '2024-08-24 12:27:55'),
(788, 18, 16, 4, 'contrato', 'Pintura', 201957.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-24', 9, '2024-08-24 12:28:25'),
(789, 2, 16, 4, 'contrato', 'Pintura', 162700.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-24', 9, '2024-08-24 12:29:29'),
(790, 2, 16, 4, 'Pago', 'Pintura', -162700.00, 162700.00, 111, 0, '2024-08-24', 9, '2024-08-24 12:30:21'),
(791, 11, 16, 4, 'Pago', 'Pintura', -792917.00, 792917.00, 7, 0, '2024-08-24', 9, '2024-08-24 12:32:24'),
(792, 18, 16, 4, 'Pago', 'Pintura', -201957.00, 201957.00, 8, 0, '2024-08-24', 9, '2024-08-24 12:32:54'),
(794, 16, 6, 4, 'contrato', 'Materiales Techo factura 135550', 1428534.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-24', 9, '2024-08-24 12:41:11'),
(795, 16, 6, 4, 'Pago', 'Materiales para techo', -1428534.00, 1428534.00, 135550, 0, '2024-08-24', 9, '2024-08-24 12:42:03'),
(796, 18, 3, 4, 'contrato', 'Pintura Tania', 10055.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-24', 9, '2024-08-24 12:43:29'),
(797, 18, 3, 4, 'Pago', 'Pintura Tania', -10055.00, 10055.00, 11, 0, '2024-08-24', 9, '2024-08-24 12:44:18'),
(798, 18, 3, 4, 'contrato', 'Juego de Llaves Maribel', 27000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-24', 9, '2024-08-24 12:45:42'),
(799, 18, 3, 4, 'Pago', 'Juego de Llaves Maribel', -27000.00, 27000.00, 111, 0, '2024-08-24', 9, '2024-08-24 12:46:27'),
(800, 18, 3, 3, 'contrato', 'Limpieza de Obra Maribel', 40825.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-24', 9, '2024-08-24 12:47:15'),
(801, 18, 3, 3, 'Pago', 'Limpieza de Obra', -40825.00, 40825.00, 111, 0, '2024-08-24', 9, '2024-08-24 12:47:57'),
(802, 29, 19, 4, 'contrato', 'combustible sabado 24/8', 84000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 9, '2024-08-26 11:26:56'),
(803, 29, 19, 4, 'Pago', 'Nafta sabado 24/8', -84000.00, 84000.00, 11, 0, '2024-08-26', 9, '2024-08-26 11:27:54'),
(804, 29, 19, 4, 'Pago', 'Nafta Golf', -40000.00, 40000.00, 111, 0, '2024-08-26', 9, '2024-08-26 11:29:22'),
(805, 30, 22, 3, 'contrato', 'Chofer camion Sabado 24/8', 45000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 9, '2024-08-26 11:30:52'),
(806, 30, 22, 3, 'Pago', 'Sueldo Chofer 24/8', -45000.00, 45000.00, 111, 0, '2024-08-26', 9, '2024-08-26 11:31:46'),
(807, 25, 10, 4, 'contrato', 'Presupuesto total materiales mano de obra y colocacion', 10338960.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 9, '2024-08-26 12:18:04'),
(808, 25, 10, 4, 'Pago', 'Materiales mano de obra y colocacion', -2000000.00, 2000000.00, 1, 0, '2024-08-26', 9, '2024-08-26 12:18:58'),
(809, 31, 3, 4, 'contrato', 'Electrodos para soldar en deposito', 9078.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 9, '2024-08-26 14:54:43'),
(810, 31, 3, 4, 'Pago', 'Electrodos para deposito', -9078.00, 9078.00, 1111, 0, '2024-08-26', 9, '2024-08-26 14:55:35'),
(811, 15, 20, 3, 'contrato', 'semana 23/08', 395500.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:05:22'),
(812, 15, 20, 3, 'Pago', 'semana 23/08', -395500.00, 395500.00, 1, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:06:01'),
(813, 16, 20, 3, 'contrato', 'semana 23-08', 250000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:06:54'),
(814, 16, 20, 3, 'Pago', 'semana 23-08', -250000.00, 250000.00, 1, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:07:30'),
(815, 13, 20, 3, 'contrato', 'semana 23-08', 374000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:08:47'),
(816, 13, 20, 3, 'Pago', 'semana 23-08', -374000.00, 374000.00, 1, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:09:25'),
(817, 14, 20, 3, 'contrato', 'semana 23-08', 277500.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:11:12'),
(818, 14, 20, 3, 'Pago', 'semana 23-08', -277500.00, 277500.00, 1, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:11:57'),
(819, 12, 20, 3, 'contrato', 'semana 23-08', 178000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:13:15'),
(820, 12, 20, 3, 'Pago', 'semana 23-08', -178000.00, 178000.00, 1, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:13:49'),
(821, 18, 20, 3, 'contrato', 'semana 23-08', 346000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:14:54'),
(822, 18, 20, 3, 'Pago', 'semana 23-08', -346000.00, 346000.00, 1, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:15:26'),
(823, 17, 20, 3, 'contrato', 'plus para hector pintor terminacion yerua', 200000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:17:00'),
(824, 17, 20, 3, 'Pago', 'semana 23-08', -200000.00, 200000.00, 1, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:17:46'),
(825, 25, 20, 3, 'contrato', 'semana 23-08 pago del personal', 640000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:19:41'),
(826, 25, 20, 3, 'Pago', 'semana 23-08 pago del personal', -640000.00, 640000.00, 1, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:20:11'),
(828, 2, 1, 3, 'Pago', 'semana 23-08', -500000.00, 500000.00, 1, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:29:22'),
(829, 3, 1, 3, 'Pago', 'semana 23-08', -450000.00, 450000.00, 5, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:30:10'),
(830, 1, 1, 3, 'Pago', 'semana 23-08', -400000.00, 400000.00, 12, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:30:47'),
(831, 24, 1, 3, 'Pago', 'semana 23-08', -600000.00, 600000.00, 3, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:31:25'),
(832, 23, 1, 3, 'Pago', 'semana 23-08', -600000.00, 600000.00, 2, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:32:12'),
(833, 26, 1, 3, 'Pago', 'semana 23/08', -300000.00, 300000.00, 2, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:32:50'),
(834, 8, 1, 3, 'Pago', 'acasias plomeria ', -400000.00, 400000.00, 2, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:34:05'),
(835, 8, 1, 3, 'Pago', 'acasias electricidad', -300000.00, 300000.00, 2, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:34:43'),
(836, 2, 3, 4, 'contrato', 'gastos de ferreteria', 12700.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:40:45'),
(837, 2, 3, 4, 'Pago', 'gastos de ferreteria', -12700.00, 12700.00, 1, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:41:22'),
(838, 3, 3, 4, 'contrato', 'gastos de ferreteria', 17000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:42:02'),
(839, 3, 3, 4, 'Pago', 'gastos de ferreteria', -17000.00, 17000.00, 1, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:42:40'),
(840, 31, 3, 4, 'contrato', 'teclado y mouse oficina', 30000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:45:22'),
(841, 31, 3, 4, 'Pago', 'teclado y mouse oficina', -30000.00, 30000.00, 1, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:46:01'),
(842, 12, 20, 3, 'contrato', 'alexis semana 23-08', 500000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:46:47'),
(843, 12, 20, 3, 'Pago', 'alexis semana 26-08', -500000.00, 500000.00, 1, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:47:23'),
(844, 26, 18, 4, 'contrato', '3 volquetes', 213750.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:50:42'),
(845, 21, 18, 4, 'contrato', '1 volquete', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:51:21'),
(846, 22, 18, 4, 'contrato', '2 volquetes ', 142500.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:52:04'),
(847, 23, 18, 4, 'contrato', '2 volquetes', 142500.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:52:49'),
(848, 12, 18, 4, 'contrato', '1 volquete', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:53:15'),
(849, 24, 18, 4, 'contrato', '2 unidades', 142500.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:53:43'),
(850, 19, 18, 4, 'contrato', '1 volquete', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:54:11'),
(851, 20, 18, 4, 'contrato', '1 volquete', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:54:26'),
(852, 16, 18, 4, 'contrato', '2 volquete', 142500.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:55:00'),
(853, 26, 18, 4, 'Pago', '3 volquetes', -213750.00, 213750.00, 1, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:56:54'),
(854, 21, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:57:20'),
(855, 22, 18, 4, 'Pago', '2 volquetes', -142500.00, 142500.00, 1, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:57:45'),
(856, 23, 18, 4, 'Pago', '2 volquetes', -142500.00, 142500.00, 1, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:58:14'),
(857, 12, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 15:58:39'),
(858, 24, 18, 4, 'Pago', '2 volquetes', -142500.00, 142500.00, 1, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 16:01:20'),
(859, 19, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 16:01:49'),
(860, 20, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 16:02:10'),
(861, 16, 18, 4, 'Pago', '2 volquetes', -142500.00, 142500.00, 1, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 16:02:50'),
(862, 8, 9, 3, 'Pago', 'semana 23-08', -600000.00, 600000.00, 8, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 16:03:55'),
(863, 19, 9, 3, 'Pago', 'semana 23-08', -800000.00, 800000.00, 4, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 16:04:31'),
(864, 20, 9, 3, 'Pago', 'semana 23-08', -800000.00, 800000.00, 4, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 16:05:02'),
(865, 21, 9, 3, 'Pago', 'semana 23-08', -800000.00, 800000.00, 4, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 16:05:54'),
(866, 22, 9, 3, 'Pago', 'semana 23-08', -800000.00, 800000.00, 4, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 16:06:46'),
(867, 8, 30, 3, 'contrato', 'semana 26/08', 400000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 16:07:43'),
(868, 8, 30, 3, 'Pago', 'semana 26/08', -400000.00, 400000.00, 1, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 16:08:09'),
(869, 29, 19, 3, 'contrato', 'reparacion camioneta', 300000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 16:09:31'),
(870, 13, 26, 3, 'Pago', 'semana 23-08', -600000.00, 600000.00, 3, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 16:11:13'),
(871, 32, 12, 3, 'Pago', 'Implementacion del sistema', -1600000.00, 1600000.00, 11, 0, '2024-08-26', 9, '2024-08-26 16:11:21'),
(872, 12, 3, 4, 'contrato', 'paqo de servicio deagua  aysa ceretti ', 193000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 16:12:10'),
(873, 12, 3, 4, 'Pago', 'pago de servicio agua aysa ceretti', -193000.00, 193000.00, 1, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 16:12:47'),
(874, 24, 3, 4, 'contrato', 'pago de servicio agua aysa obra delgado', 15000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 16:14:56'),
(875, 24, 3, 4, 'Pago', 'pago de servicio agua aysa delgado', -15000.00, 15000.00, 1, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 16:15:31'),
(876, 13, 15, 4, 'contrato', 'sanitarios ', 588000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 16:21:44'),
(877, 13, 15, 4, 'Pago', 'sanitarios', -588000.00, 588000.00, 1, 0, '2024-08-26', 12, '2024-08-26 16:22:13'),
(878, 7, 8, 3, 'contrato', 'Ajuste de Caja', 21075340.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 1, '2024-08-26 21:28:05'),
(879, 7, 8, 3, 'Pago', 'Ajuste de Caja', -21075340.00, 21075340.00, 9999, 0, '2024-08-26', 1, '2024-08-26 21:28:39'),
(880, 25, 3, 4, 'contrato', 'Contenedores mas traslado', 7450000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-26', 9, '2024-08-26 22:03:55'),
(881, 25, 3, 4, 'Pago', 'Contenedores y traslado', -7450000.00, 7450000.00, 11111, 0, '2024-08-26', 9, '2024-08-26 22:04:48'),
(882, 22, 2, 4, 'contrato', 'Materiales pedido 1634', 131026.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 11:42:50'),
(884, 22, 2, 4, 'Pago', 'Materiales pedidos', -131026.00, 131026.00, 1634, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 11:48:56'),
(885, 22, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de materiales 38023', 688200.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 11:50:16'),
(886, 22, 2, 4, 'Pago', 'Materiales pedidos', -688200.00, 688200.00, 38023, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 11:51:07'),
(887, 20, 2, 4, 'contrato', 'Materiales pedidos 38022', 945600.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 11:53:17'),
(888, 20, 2, 4, 'Pago', 'Materiales pedidos', -945600.00, 945600.00, 38022, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 11:54:05'),
(889, 2, 2, 4, 'contrato', 'Materiales pedidos 38025', 255350.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 11:55:40'),
(890, 2, 2, 4, 'Pago', 'Materiales pedidos', -255350.00, 255350.00, 38025, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 11:56:38'),
(891, 26, 2, 4, 'contrato', 'Materiales pedidos 38026', 546924.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 12:05:20'),
(892, 26, 2, 4, 'Pago', 'Materiales pedidos', -546924.00, 546924.00, 38026, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 12:06:16'),
(893, 23, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 258500.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 12:07:08'),
(894, 23, 2, 4, 'Pago', 'Materiales pedidos', -258500.00, 258500.00, 38027, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 12:08:07'),
(895, 29, 19, 4, 'contrato', 'Nafta Camion', 40000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 12:09:14'),
(896, 29, 19, 4, 'Pago', 'Nafta Camion', -40000.00, 40000.00, 1111, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 12:09:55'),
(897, 33, 32, 3, 'contrato', '2000', 2720000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 18:57:09'),
(898, 33, 32, 3, 'Pago', '2000', -2720000.00, 2720000.00, 1, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 18:57:48'),
(899, 25, 10, 3, 'Pago', 'Materiales y mano de obra', -2000000.00, 2000000.00, 2, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 19:00:13'),
(900, 8, 3, 3, 'contrato', 'Abogado certificacion ', 20000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 19:02:23'),
(901, 8, 3, 3, 'Pago', 'Abogado certificacion', -20000.00, 20000.00, 111, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 19:03:09'),
(902, 7, 8, 3, 'contrato', 'VEP JUAN ATRASADOS', 322000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 19:04:02'),
(903, 7, 8, 3, 'Pago', 'VEP Juan atrasado ', -322000.00, 322000.00, 111, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 19:04:39'),
(904, 7, 8, 3, 'contrato', 'Honorarios atrasados Esteban', 300000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 19:05:31'),
(905, 7, 8, 3, 'Pago', 'Honorarios atrasados Esteban', -300000.00, 300000.00, 111, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 19:06:11'),
(906, 7, 8, 3, 'contrato', 'Deposito Galicia CONINPRO', 50000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 19:06:58'),
(907, 7, 8, 3, 'Pago', 'Deposito Banco Galicia CONINPRO', -50000.00, 50000.00, 111, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 19:07:33'),
(908, 27, 9, 3, 'contrato', 'Mano de  Obra segun contrato 28/8', 13000000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 21:13:36'),
(909, 27, 9, 3, 'contrato', 'PREMIO POR TERMINACION DE OBRA', 1300000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 21:14:04'),
(910, 28, 9, 3, 'contrato', 'Mano de Obra segun contrato del 29/8', 18000000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 21:14:52'),
(911, 28, 9, 3, 'contrato', 'PREMIO POR TERMINACION OBRA', 1800000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 21:15:33'),
(912, 28, 9, 3, 'Pago', 'Adelanto para auto', -2000000.00, 2000000.00, 1, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 21:18:08'),
(913, 29, 19, 4, 'contrato', 'Cambio de Neumaticos AMAROK', 1082806.62, 0.00, 0, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 21:20:18'),
(914, 29, 19, 4, 'Pago', 'Cambio de Neumaticos AMAROK', -1082806.62, 1082806.62, 13243, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 21:21:30'),
(915, 3, 31, 4, 'contrato', 'Reino Maribel 24669', 113408.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 21:23:22'),
(916, 3, 31, 4, 'Pago', 'REINO Maribel', -113407.96, 113407.96, 24669, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 21:24:28'),
(917, 3, 31, 4, 'Pago', 'reino ajuste', -0.04, 0.04, 111, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 21:25:35'),
(918, 11, 3, 4, 'contrato', 'Gastos Varios Jose/Haixa', 16400.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 21:30:36'),
(919, 11, 3, 4, 'Pago', 'Materiales Varios Jose y Haixa', -16400.00, 16400.00, 111, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 21:31:33'),
(921, 25, 6, 4, 'Pago', 'Lana de Vidrio', -657221.00, 657221.00, 31178, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 21:35:45'),
(922, 25, 6, 4, 'contrato', 'Lana de Vidrio fact 31178', 657221.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 21:37:01'),
(923, 25, 17, 4, 'contrato', 'Materiales segun pedido', 92000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 21:38:28'),
(924, 25, 17, 4, 'Pago', 'Materiales segun pedido', -92000.00, 92000.00, 1111, 0, '2024-08-27', 9, '2024-08-27 21:39:16'),
(925, 31, 19, 4, 'Pago', 'nafta', -300000.00, 300000.00, 1, 0, '2024-08-28', 12, '2024-08-28 17:25:53'),
(926, 31, 3, 4, 'contrato', 'Notebook Juan  Easy 1331', 1192000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 15:52:55'),
(927, 31, 3, 4, 'Pago', 'Notebook Juan', -1192000.00, 1192000.00, 1331, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 15:53:48'),
(928, 3, 31, 4, 'contrato', 'Ceramica Rino', 205855.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 16:04:53'),
(929, 3, 31, 4, 'Pago', 'Ceramicas Reino', -205855.00, 205855.00, 4709, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 16:07:23'),
(930, 3, 31, 4, 'contrato', 'Ceramica Reino 4710', 99276.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 16:08:49'),
(931, 3, 31, 4, 'Pago', 'Ceramicos Reino', -99276.00, 99276.00, 4710, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 16:10:37'),
(932, 29, 19, 4, 'contrato', 'Nafta Camion', 50000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 16:13:12'),
(933, 29, 19, 4, 'Pago', 'Nafta Camion', -50000.00, 50000.00, 1111, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 16:14:15'),
(934, 31, 3, 4, 'contrato', 'Discos y varios Tania', 98400.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 17:02:46'),
(935, 32, 3, 4, 'Pago', 'Discos y Varios comprados por Tania', -98400.00, 98400.00, 1111, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 17:03:38'),
(936, 15, 3, 4, 'contrato', 'Membrana y pintura asfaltica', 49100.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 17:36:04'),
(937, 14, 3, 4, 'contrato', 'Membrana y pintura asfaltica', 49100.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 17:37:16'),
(938, 15, 3, 4, 'Pago', 'Mambrana y Pintura Asfaltica Sibaco', -49100.00, 49100.00, 11379, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 17:39:00'),
(939, 14, 3, 4, 'Pago', 'Membrana y Pintura Asfaltica Sibaco', -49100.00, 49100.00, 11379, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 17:39:54'),
(940, 29, 19, 4, 'contrato', 'Nafta Tania', 20000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 17:40:54'),
(941, 29, 19, 4, 'Pago', 'Nafta Tania', -20000.00, 20000.00, 111, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 17:41:42'),
(942, 15, 11, 4, 'contrato', 'Materiales Electricos', 164570.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 17:42:58'),
(943, 15, 11, 4, 'Pago', 'Materiales electricos', -164570.00, 164570.00, 78665, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 17:43:55'),
(944, 14, 11, 4, 'contrato', 'Materiales Electricos', 43820.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 17:44:56'),
(945, 14, 11, 4, 'Pago', 'Materiales Electricos', -43820.00, 43820.00, 78664, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 17:45:55'),
(946, 3, 11, 4, 'contrato', 'Materiales Electricos', 414850.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 17:47:00'),
(947, 3, 11, 4, 'Pago', 'Materiales Electricos', -414850.00, 414850.00, 78663, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 17:47:47'),
(948, 2, 11, 4, 'contrato', 'Materiales Electricos', 1200641.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 17:48:49'),
(949, 2, 11, 4, 'Pago', 'Materiales Electricos', -1200641.00, 1200641.00, 78662, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 17:49:46'),
(950, 1, 15, 4, 'contrato', 'Materiales comprados', 262000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 17:52:17'),
(951, 15, 15, 4, 'contrato', 'Materiales comprados', 262000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 17:52:45'),
(952, 2, 15, 4, 'contrato', 'Materiales comprados', 262000.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 17:53:18'),
(953, 1, 15, 4, 'Pago', 'Materiales comprados', -262000.00, 262000.00, 7472, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 17:54:05'),
(954, 15, 15, 4, 'Pago', 'Materiales comprados', -262000.00, 262000.00, 7472, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 17:54:31'),
(955, 2, 15, 4, 'Pago', 'Materiales comprados', -262000.00, 262000.00, 7472, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 17:55:03'),
(956, 11, 3, 4, 'contrato', 'Varios de Ferreteria', 15600.00, 0.00, 0, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 21:46:04'),
(957, 11, 3, 4, 'Pago', 'Varios de Ferreteria', -15600.00, 15600.00, 111, 0, '2024-08-29', 9, '2024-08-29 21:46:42'),
(958, 31, 21, 3, 'contrato', 'Pago de Tarjeta de Credito Mes de Agosto, Movistar, USS , Peajes y pago de IIBB mes de Agosto', 600000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-02', 9, '2024-09-02 10:37:16'),
(959, 31, 21, 3, 'Pago', 'Pago de Tarjeta de Credito Agosto mas IIBB Agosto ', -600000.00, 600000.00, 111, 0, '2024-09-02', 9, '2024-09-02 10:38:14'),
(960, 29, 19, 4, 'contrato', 'Gastos de Combustible Vehiculos', 80000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-02', 9, '2024-09-02 11:09:29'),
(961, 29, 19, 4, 'Pago', 'Gastos combustible vehiculos', -80000.00, 80000.00, 111, 0, '2024-09-02', 9, '2024-09-02 11:10:23'),
(962, 25, 20, 3, 'contrato', 'Gasttos de Mano de Obra Juanchi', 1000000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-02', 9, '2024-09-02 11:15:43'),
(963, 25, 20, 3, 'Pago', 'Mano de Obra Juanchi', -1000000.00, 1000000.00, 111, 0, '2024-09-02', 9, '2024-09-02 11:16:31'),
(964, 2, 1, 3, 'Pago', 'semana 30/08', -700000.00, 700000.00, 9, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 13:28:40'),
(965, 3, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 02/09', -600000.00, 600000.00, 6, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 13:30:28'),
(966, 1, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 30/08', -700000.00, 700000.00, 13, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 13:33:19'),
(967, 24, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 30/08', -600000.00, 600000.00, 4, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 13:35:54'),
(968, 23, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 30/08', -600000.00, 600000.00, 3, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 13:36:51'),
(969, 26, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 30/08', -300000.00, 300000.00, 3, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 13:39:16'),
(970, 19, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 30/08', -800000.00, 800000.00, 5, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 13:46:59'),
(971, 20, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 30/08', -800000.00, 800000.00, 5, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 13:47:32'),
(972, 21, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 30/08', -800000.00, 800000.00, 5, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 13:50:00'),
(973, 22, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 30/08', -800000.00, 800000.00, 5, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 13:50:35'),
(974, 28, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 30/08', -600000.00, 600000.00, 1, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 13:51:20'),
(975, 27, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 30/08', -600000.00, 600000.00, 1, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 13:51:48'),
(976, 15, 20, 3, 'contrato', 'semana 30/08', 626000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 17:24:11'),
(977, 15, 20, 3, 'Pago', 'semana 30/08', -626000.00, 626000.00, 1, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 17:25:16'),
(978, 16, 20, 3, 'contrato', 'semana 30/08', 670000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 17:27:05'),
(979, 16, 20, 3, 'Pago', 'semana 30/08', -670000.00, 670000.00, 1, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 17:28:01'),
(980, 13, 20, 3, 'contrato', 'semana 30/08', 260000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 17:29:05'),
(981, 13, 20, 3, 'Pago', 'semana 30/08', -260000.00, 260000.00, 1, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 17:30:03'),
(982, 11, 20, 3, 'contrato', 'semana 30/08', 665000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 17:38:12'),
(983, 11, 20, 3, 'Pago', 'semana 30/08', -665000.00, 665000.00, 1, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 17:39:18'),
(984, 12, 20, 3, 'contrato', 'semana 30/08', 739000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 17:41:44'),
(985, 12, 20, 3, 'Pago', 'semana 30/08', -739000.00, 739000.00, 1, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 17:42:23'),
(986, 14, 20, 3, 'contrato', 'semana 30/08', 325000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 17:44:33'),
(987, 14, 20, 3, 'Pago', 'semana 30/08', -325000.00, 325000.00, 1, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 17:45:39'),
(988, 9, 20, 3, 'contrato', 'semana 30/08 mati herrero', 60000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 17:48:11'),
(989, 4, 20, 3, 'Pago', 'semana 30/08 mati herrero', -60000.00, 60000.00, 1, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 17:48:53'),
(990, 8, 30, 3, 'contrato', 'semana 30/08', 300000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 18:06:42'),
(991, 8, 30, 3, 'Pago', 'semana 30/08', -300000.00, 300000.00, 1, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 18:07:33'),
(992, 32, 12, 3, 'Pago', 'semana 30/08', -800000.00, 800000.00, 2, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 18:09:33'),
(993, 13, 26, 3, 'Pago', 'semana 30/08', -400000.00, 400000.00, 4, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 18:10:38'),
(994, 13, 26, 4, 'contrato', 'materiales doblas 30/08', 400000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 18:11:57'),
(995, 13, 26, 4, 'Pago', 'materiales doblas 30/08', -400000.00, 400000.00, 1, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 18:12:54'),
(996, 8, 30, 3, 'contrato', 'pago de seña de ventanas nelson', 1353000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 18:14:24'),
(997, 8, 30, 3, 'Pago', 'pago de seña ventanas nelson', -1353000.00, 1353000.00, 1, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 18:15:10'),
(998, 30, 22, 3, 'contrato', 'aldo camion quincena 30/08', 350000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 18:17:05'),
(999, 30, 22, 3, 'Pago', 'quincena aldo semana 30/08', -350000.00, 350000.00, 1, 0, '2024-09-02', 12, '2024-09-02 18:17:58'),
(1000, 23, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales  38227', 634930.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-02', 9, '2024-09-02 19:25:12'),
(1001, 23, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -634930.00, 634930.00, 38227, 0, '2024-09-02', 9, '2024-09-02 19:26:31'),
(1002, 11, 15, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales tania', 795123.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-02', 9, '2024-09-02 19:27:51'),
(1003, 12, 15, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales Tania', 510505.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-02', 9, '2024-09-02 19:28:16'),
(1004, 11, 15, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales Tania', -795123.00, 795123.00, 2253, 0, '2024-09-02', 9, '2024-09-02 19:29:19'),
(1005, 12, 15, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -510515.00, 510515.00, 2253, 0, '2024-09-02', 9, '2024-09-02 19:30:04');
INSERT INTO `contratos` (`id`, `idobra`, `idprofe`, `idcat`, `tipo`, `detalle`, `monto`, `cobrado`, `certificado`, `comprobante`, `aplicar`, `idusu`, `fecha`) VALUES
(1007, 19, 2, 4, 'contrato', 'Materiales segun pedido 38253', 667646.12, 0.00, 0, 0, '2024-09-03', 9, '2024-09-03 22:03:39'),
(1008, 22, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 38250', 524046.13, 0.00, 0, 0, '2024-09-03', 9, '2024-09-03 22:04:33'),
(1009, 1, 2, 4, 'contrato', 'Materiales segun pedido 38254', 529116.01, 0.00, 0, 0, '2024-09-03', 9, '2024-09-03 22:06:35'),
(1010, 24, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 38251', 1000876.96, 0.00, 0, 0, '2024-09-03', 9, '2024-09-03 22:07:22'),
(1011, 19, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -667646.12, 667646.12, 38253, 0, '2024-09-03', 9, '2024-09-03 22:08:18'),
(1012, 22, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -524046.13, 524046.13, 38250, 0, '2024-09-03', 9, '2024-09-03 22:08:55'),
(1013, 1, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -529116.00, 529116.00, 38254, 0, '2024-09-03', 9, '2024-09-03 22:09:33'),
(1014, 24, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -1000876.96, 1000876.96, 38251, 0, '2024-09-03', 9, '2024-09-03 22:10:18'),
(1015, 33, 32, 3, 'contrato', '5300', 7140000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-03', 9, '2024-09-03 22:14:51'),
(1016, 33, 32, 3, 'Pago', '5300', -7140000.00, 7140000.00, 5300, 0, '2024-09-03', 9, '2024-09-03 22:15:42'),
(1017, 7, 8, 3, 'contrato', 'Ultimo ch/ CONINPRO 1401000 mas 165000 SALDO ING ', 1566000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-03', 9, '2024-09-03 22:18:50'),
(1018, 7, 8, 3, 'Pago', 'Ultimo ch coninpro 1410 y 165000 Ing', -1566000.00, 1566000.00, 11, 0, '2024-09-03', 9, '2024-09-03 22:20:07'),
(1019, 29, 19, 4, 'contrato', 'Nafta Jorge', 45000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-03', 9, '2024-09-03 22:21:33'),
(1020, 29, 19, 4, 'Pago', 'Nafta Jorge', -45000.00, 45000.00, 111, 0, '2024-09-03', 9, '2024-09-03 22:22:30'),
(1021, 30, 22, 3, 'contrato', 'Juan 2500, Mari y Jorge 1200 y Tania 750', 5650000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-03', 9, '2024-09-03 22:26:22'),
(1022, 30, 22, 3, 'Pago', 'Sueldos Agosto Juan 2500, Mary y Jorge 1200 Tania 750', -5650000.00, 5650000.00, 111, 0, '2024-09-03', 9, '2024-09-03 22:27:40'),
(1023, 16, 17, 4, 'contrato', 'Pedido de Juanchi', 135000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-04', 9, '2024-09-04 09:25:36'),
(1024, 16, 17, 4, 'Pago', 'Pedido de Juanchi', -135000.00, 135000.00, 111, 0, '2024-09-04', 9, '2024-09-04 09:26:29'),
(1025, 1, 31, 4, 'contrato', 'Ceramicas Reino Ceramico 10719', 1994000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 18:56:56'),
(1026, 14, 31, 4, 'contrato', 'Ceramica Reino Ceramica 10719', 1102000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 18:57:49'),
(1027, 13, 31, 4, 'contrato', 'Ceramica Reino  N P 10719', 1146680.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 18:58:30'),
(1028, 1, 31, 4, 'Pago', 'Reino Ceramios', -1994000.00, 1994000.00, 10719, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 18:59:44'),
(1029, 14, 31, 4, 'Pago', 'Reino Ceramicos', -1102000.00, 1102000.00, 10719, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 19:00:17'),
(1030, 13, 31, 4, 'Pago', 'Reino Ceramicos', -1146680.00, 1146680.00, 10719, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 19:00:53'),
(1031, 25, 14, 4, 'contrato', 'Presupuesto del 2 de setiembre', 5300000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 19:03:42'),
(1032, 25, 14, 4, 'Pago', '50% presupuesto del 2/9', -2650000.00, 2650000.00, 1111, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 19:04:38'),
(1033, 29, 19, 4, 'contrato', 'Seguros Camion, Audi y Amarok', 290350.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 19:07:37'),
(1034, 29, 19, 4, 'Pago', 'Seguro de Camion, Audi y Amarok', -290350.00, 290350.00, 11, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 19:08:35'),
(1035, 29, 19, 4, 'contrato', 'Gastos de Combustible del dia de la fecha', 155000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 19:10:57'),
(1036, 29, 19, 4, 'Pago', 'Gastos de Combustible del dia de la fecha', -155000.00, 155000.00, 11, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 19:11:47'),
(1037, 31, 21, 3, 'contrato', 'Alquiler Setiembre', 122035.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 19:12:48'),
(1038, 31, 21, 3, 'Pago', 'Alquiler mes de Setiembre', -122025.00, 122025.00, 11, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 19:13:38'),
(1039, 19, 3, 4, 'contrato', 'Copia de llaves', 9000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 19:15:26'),
(1040, 19, 3, 4, 'Pago', 'Copia de llaves', -9000.00, 9000.00, 11, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 19:16:06'),
(1041, 28, 3, 4, 'contrato', 'Varios compra Maribel ', 14450.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 19:18:34'),
(1042, 28, 3, 4, 'Pago', 'Varios compras Maribel', -14450.00, 14450.00, 11, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 19:19:18'),
(1043, 12, 3, 4, 'contrato', 'Varios Maribel 5/9', 107000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 19:23:48'),
(1044, 12, 3, 4, 'Pago', 'Varios Maribel 5/9', -107000.00, 107000.00, 11, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 19:24:37'),
(1045, 11, 3, 4, 'contrato', 'Disco de Corte Tania', 91000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 19:29:33'),
(1046, 11, 3, 4, 'Pago', 'Discos de Corte', -91000.00, 91000.00, 11, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 19:30:30'),
(1047, 31, 21, 3, 'contrato', 'Seguro de Oficina', 17939.13, 0.00, 0, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 19:31:38'),
(1048, 31, 21, 3, 'Pago', 'Seguro Oficina', -17939.13, 17939.13, 11, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 19:32:19'),
(1049, 31, 21, 3, 'contrato', 'Alarma y camara Tania', 150000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 19:33:43'),
(1050, 31, 21, 3, 'Pago', 'Alarma casa Tania', -150000.00, 150000.00, 11, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 19:34:22'),
(1051, 31, 21, 3, 'contrato', 'IIBB 110721,\'00 \r\nAUSOL 149754\r\nCABIFY 29649', 300000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 19:36:27'),
(1052, 31, 21, 3, 'Pago', 'IIBB 110721, AUSOL 149754, CABIFY 29640', -300000.00, 300000.00, 11, 0, '2024-09-05', 9, '2024-09-05 19:37:28'),
(1053, 2, 1, 3, 'Pago', 'semana 06/09', -700000.00, 700000.00, 10, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 14:55:10'),
(1054, 3, 1, 3, 'Pago', 'semana 06/09', -700000.00, 700000.00, 7, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 14:56:52'),
(1055, 1, 1, 3, 'Pago', 'semana 06/09', -600000.00, 600000.00, 14, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 15:02:08'),
(1056, 24, 1, 3, 'Pago', 'semana 06/09', -700000.00, 700000.00, 5, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 15:03:57'),
(1057, 8, 1, 3, 'Pago', 'semana 06/09 $250.000 plomeria $250.000 electricidad ', -500000.00, 500000.00, 3, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 15:06:32'),
(1058, 23, 1, 3, 'Pago', 'semana 06/09', -700000.00, 700000.00, 4, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 15:07:50'),
(1059, 19, 9, 3, 'Pago', 'semana 06/09', -800000.00, 800000.00, 6, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 15:11:05'),
(1060, 20, 9, 3, 'Pago', 'semana 06/09', -800000.00, 800000.00, 6, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 15:27:17'),
(1061, 21, 9, 3, 'Pago', 'semana 06/09', -800000.00, 800000.00, 6, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 15:28:20'),
(1062, 22, 9, 3, 'Pago', 'semana 06/09', -800000.00, 800000.00, 6, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 15:33:40'),
(1063, 8, 9, 3, 'Pago', 'semana 06/09', -600000.00, 600000.00, 9, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 15:40:05'),
(1064, 28, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 06/09', -600000.00, 600000.00, 2, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 15:44:04'),
(1065, 27, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 06/09', -600000.00, 600000.00, 2, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 15:44:33'),
(1066, 30, 22, 3, 'contrato', 'sueldo jose ', 1000000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 15:57:40'),
(1067, 30, 22, 3, 'Pago', 'sueldo jose', -1000000.00, 1000000.00, 111, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 15:58:10'),
(1068, 31, 2, 4, 'contrato', 'compra de escalera ', 64000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 16:00:21'),
(1070, 2, 13, 3, 'contrato', 'mes de pago haixa + viaticos $40200', 307200.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 16:04:32'),
(1071, 2, 13, 3, 'Pago', 'mes pago haixa +$40.200 viaticos', -307200.00, 307200.00, 111, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 16:05:45'),
(1072, 12, 13, 3, 'contrato', 'pago mes agosto ', 267000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 16:11:21'),
(1073, 16, 13, 3, 'contrato', 'mes pago haixa agosto', 267000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 16:12:08'),
(1074, 15, 13, 3, 'contrato', 'pago mes de agosto haixa', 267000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 16:12:32'),
(1075, 1, 13, 3, 'contrato', 'pago mes de agosto haixa', 267000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 16:12:58'),
(1076, 3, 13, 3, 'contrato', 'pago mes de agosto haixa', 267000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 16:13:31'),
(1077, 12, 13, 3, 'Pago', 'pago mes haixa agosto', -267000.00, 267000.00, 1, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 16:14:11'),
(1078, 16, 13, 3, 'Pago', 'pago mes haixa agosto', -267000.00, 267000.00, 11, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 16:14:35'),
(1079, 15, 13, 3, 'Pago', 'semana 06/07', -267000.00, 267000.00, 1, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 16:15:27'),
(1080, 1, 13, 3, 'Pago', 'pago mes haixa agosto', -267000.00, 267000.00, 11, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 16:16:45'),
(1081, 3, 13, 3, 'Pago', 'pago mes haixa agosto', -267000.00, 267000.00, 555, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 16:17:20'),
(1082, 15, 29, 3, 'Pago', 'semana 06/09', -300000.00, 300000.00, 1, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 16:19:19'),
(1083, 32, 12, 3, 'Pago', 'implementacion sistema', -500000.00, 500000.00, 55, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 16:20:21'),
(1084, 8, 20, 3, 'contrato', 'alexis semana 06/09', 400000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 16:22:37'),
(1085, 8, 20, 3, 'Pago', 'alexis acasias semana 06/09', -400000.00, 400000.00, 5555, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 16:23:13'),
(1086, 26, 18, 4, 'contrato', '1 volquete ', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 16:51:33'),
(1087, 15, 18, 4, 'contrato', '1 volquete', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 16:52:25'),
(1088, 16, 18, 4, 'contrato', '1 volquete', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 16:53:23'),
(1089, 21, 18, 4, 'contrato', '1 volquete', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 16:53:50'),
(1090, 14, 18, 4, 'contrato', '1 volquete', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 16:55:19'),
(1091, 13, 18, 4, 'contrato', '1 volquete', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 16:58:29'),
(1092, 28, 18, 4, 'contrato', '1 volquete', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 16:59:31'),
(1093, 27, 18, 4, 'contrato', '2 volquetes', 142500.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:01:47'),
(1094, 26, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:03:01'),
(1095, 15, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:03:20'),
(1096, 16, 18, 4, 'Pago', '1 volquete ', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:03:48'),
(1097, 21, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:04:08'),
(1098, 14, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:04:29'),
(1099, 13, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:05:00'),
(1100, 28, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:05:27'),
(1101, 27, 18, 4, 'Pago', '2 volquete', -142500.00, 142500.00, 1, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:06:05'),
(1102, 22, 18, 4, 'contrato', '1 volquete ', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:06:55'),
(1103, 22, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:07:22'),
(1104, 19, 18, 4, 'contrato', '1 volquete', 71250.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:11:20'),
(1105, 19, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -71250.00, 71250.00, 1, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:11:53'),
(1106, 11, 4, 3, 'Pago', 'herreria escalera balboa', -815000.00, 815000.00, 2, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:12:44'),
(1107, 15, 20, 3, 'Pago', 'semana 06/09', -520000.00, 520000.00, 1, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:19:22'),
(1108, 15, 20, 3, 'contrato', 'semana 06/09/2024', 520000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:20:07'),
(1109, 16, 20, 3, 'contrato', 'semana 06/09/2024', 451000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:20:54'),
(1110, 13, 20, 3, 'contrato', 'semana 06/09', 260000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:21:28'),
(1111, 14, 20, 3, 'contrato', 'semana 06/09', 325000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:22:02'),
(1112, 11, 20, 3, 'contrato', 'pintores semana 06/09', 570000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:22:27'),
(1113, 12, 20, 3, 'contrato', 'semana 06/09 ', 315000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:23:01'),
(1114, 9, 20, 3, 'contrato', 'mati herreria porton bella vista ', 125000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:23:40'),
(1117, 16, 20, 3, 'Pago', 'semana 06/09/2024', -451000.00, 451000.00, 55, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:28:00'),
(1118, 13, 20, 3, 'Pago', 'semana 06/09', -260000.00, 260000.00, 1, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:28:32'),
(1119, 11, 20, 3, 'Pago', 'balboa pintores semana 06/09', -570000.00, 570000.00, 2, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:29:04'),
(1120, 14, 20, 3, 'Pago', 'semana 06/09', -325000.00, 325000.00, 55, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:30:52'),
(1121, 12, 20, 3, 'Pago', 'semana 06/09', -315000.00, 315000.00, 55, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:31:12'),
(1122, 9, 20, 3, 'Pago', 'mati herreria porton bella vista ', -125000.00, 125000.00, 55, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:31:39'),
(1123, 25, 20, 3, 'Pago', 'semana 06/09 chicos corrientes ', -550000.00, 550000.00, 6565, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:32:32'),
(1124, 15, 3, 4, 'contrato', 'pago del mes servicio aysa', 11150.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:33:25'),
(1125, 15, 3, 4, 'Pago', 'pago servicio aysa magariños', -11150.00, 11150.00, 55, 0, '2024-09-06', 12, '2024-09-06 17:34:07'),
(1126, 9, 3, 3, 'contrato', 'Materiales comprados por Juan el 3 y 7 de Julio', 35400.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-09', 9, '2024-09-09 10:41:43'),
(1127, 9, 3, 3, 'Pago', 'Materiales comprados por Juan el 3 y 4 de Julio', -35400.00, 35400.00, 111, 0, '2024-09-09', 9, '2024-09-09 10:42:36'),
(1128, 31, 18, 4, 'contrato', 'Volquetes que estaba cargado en Acacias en Julio', 70000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-09', 9, '2024-09-09 10:45:27'),
(1129, 31, 18, 4, 'Pago', 'Volquete que estaba cargados a Acacias', -70000.00, 70000.00, 111, 0, '2024-09-09', 9, '2024-09-09 10:46:15'),
(1130, 10, 3, 3, 'contrato', 'Materiales comprados en easy el 4/8', 110000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-09', 9, '2024-09-09 10:49:59'),
(1131, 10, 3, 3, 'Pago', 'Materiales comprados por easy 4 de agosto', -110000.00, 110000.00, 111, 0, '2024-09-09', 9, '2024-09-09 10:50:45'),
(1132, 4, 3, 3, 'contrato', 'Materiales varios comprados en 15, 21 de Junio y 2 de Junio por Juan', 610941.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-09', 9, '2024-09-09 10:58:55'),
(1133, 4, 3, 3, 'Pago', 'Materiales vs comprados por Juan el 15/ 21 de Junio y 2 de Julio', -610941.00, 610941.00, 1111, 0, '2024-09-09', 9, '2024-09-09 11:00:01'),
(1134, 29, 19, 4, 'contrato', 'Nafta de Camion', 35000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-09', 9, '2024-09-09 11:04:58'),
(1135, 29, 19, 4, 'Pago', 'Nafta Camion', -35000.00, 35000.00, 111, 0, '2024-09-09', 9, '2024-09-09 11:05:58'),
(1136, 31, 2, 4, 'Pago', 'Escalera', -64000.00, 64000.00, 1, 0, '2024-09-09', 9, '2024-09-09 11:11:31'),
(1137, 32, 12, 3, 'contrato', 'Ajuste de Pago anterior cargado de BUCARELLI \r\n200 del 11/7 y 150 del 22/7', 350000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-09', 9, '2024-09-09 11:19:19'),
(1138, 32, 12, 3, 'Pago', 'Ajuste de Pagos cargas a Bucarrelli del 11/7 200 y 22/7 150', -350000.00, 350000.00, 11, 0, '2024-09-09', 9, '2024-09-09 11:20:19'),
(1139, 11, 3, 4, 'contrato', 'Microcemento fact 18849 Maribel', 48000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-09', 9, '2024-09-09 14:51:10'),
(1140, 11, 3, 4, 'Pago', 'Microcemento Maribel ', -48000.00, 48000.00, 18849, 0, '2024-09-09', 9, '2024-09-09 14:52:07'),
(1141, 26, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 38436', 329520.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-09', 9, '2024-09-09 14:53:37'),
(1142, 23, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 38435', 328732.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-09', 9, '2024-09-09 14:54:22'),
(1143, 26, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -329520.00, 329520.00, 38436, 0, '2024-09-09', 9, '2024-09-09 14:55:14'),
(1144, 23, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -328732.00, 328732.00, 38435, 0, '2024-09-09', 9, '2024-09-09 14:56:03'),
(1145, 15, 33, 4, 'contrato', 'Pedido Durlock', 707335.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 10:59:44'),
(1146, 2, 33, 4, 'contrato', 'Pedido de Durlock', 706000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:00:18'),
(1147, 25, 33, 4, 'contrato', 'Pedido de Durlock', 2300000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:00:52'),
(1148, 12, 33, 4, 'contrato', 'Pedido de Durlock', 380000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:01:25'),
(1149, 24, 33, 4, 'contrato', 'Pedido de Durlock', 669092.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:02:07'),
(1150, 23, 33, 4, 'contrato', 'Pedido de Durlock', 640547.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:02:44'),
(1151, 16, 33, 4, 'contrato', 'Pedido de Durlock', 769652.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:03:16'),
(1152, 15, 33, 4, 'Pago', 'Pedido de Durlock', -707335.00, 707335.00, 84927, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:04:48'),
(1153, 2, 33, 4, 'Pago', 'Pedido de Durlock', -706000.00, 706000.00, 84927, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:05:25'),
(1154, 25, 33, 4, 'Pago', 'Pedido de Durlock', -2300000.00, 2300000.00, 84125, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:06:02'),
(1155, 12, 33, 4, 'Pago', 'Pedido de Durlock', -380000.00, 380000.00, 84927, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:06:44'),
(1156, 24, 33, 4, 'Pago', 'Pedido de Durlock', -669092.00, 669092.00, 84927, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:07:24'),
(1157, 23, 33, 4, 'Pago', 'Pedido de Durlock', -640547.00, 640547.00, 84927, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:07:59'),
(1158, 16, 33, 4, 'Pago', 'Pedido de Durlock', -769652.00, 769652.00, 84927, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:08:40'),
(1159, 11, 3, 4, 'contrato', 'Compras varias Maribel', 66725.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:12:09'),
(1160, 11, 3, 4, 'Pago', 'compras varias Maribel', -66725.00, 66725.00, 111, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:12:51'),
(1161, 29, 19, 4, 'contrato', 'Combustibles Camion Amarok', 105000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:15:00'),
(1162, 29, 19, 4, 'Pago', 'Nafta Camion Amarok', -105000.00, 105000.00, 111, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:15:51'),
(1163, 12, 31, 4, 'contrato', 'Pastina', 7887.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:17:57'),
(1164, 12, 31, 4, 'Pago', 'Pastina', -7887.00, 7887.00, 111, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:18:59'),
(1165, 22, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales  42146', 98850.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:20:27'),
(1166, 19, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 42145', 127800.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:21:11'),
(1167, 28, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales  42142', 153814.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:22:07'),
(1168, 16, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 42141', 79900.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:22:51'),
(1169, 37, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de materiales 42143', 1346100.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:23:33'),
(1170, 37, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -1346100.00, 1346100.00, 42143, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:25:03'),
(1171, 16, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -79900.00, 79900.00, 42141, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:25:53'),
(1172, 28, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -153814.00, 153814.00, 42142, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:27:03'),
(1173, 20, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -127800.00, 127800.00, 42145, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:28:34'),
(1174, 22, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -98850.00, 98850.00, 42146, 0, '2024-09-12', 9, '2024-09-12 11:29:31'),
(1176, 2, 1, 3, 'Pago', 'Méndez de andes Jonnathan Moreno semana 13-09', -600000.00, 600000.00, 11, 0, '2024-09-13', 12, '2024-09-13 13:16:53'),
(1177, 3, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados Obra Paraguay 2386, caba Jonnathan Moreno semana 13-09', -700000.00, 700000.00, 8, 0, '2024-09-13', 12, '2024-09-13 13:19:26'),
(1178, 1, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados Obra bucarelli 1230, caba Jonnathan Moreno semana 13-09', -600000.00, 600000.00, 14, 0, '2024-09-13', 12, '2024-09-13 13:21:02'),
(1179, 24, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados Obra Delgado 750, caba Jonnathan Moreno semana 13-09', -600000.00, 600000.00, 6, 0, '2024-09-13', 12, '2024-09-13 13:24:05'),
(1180, 23, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados Obra Gandara 3317, caba Jonnathan Moreno semana 13-09', -600000.00, 600000.00, 5, 0, '2024-09-13', 12, '2024-09-13 13:26:36'),
(1181, 26, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados Obra Arismendi, caba Jonnathan Moreno semana 13-09', -600000.00, 600000.00, 3, 0, '2024-09-13', 12, '2024-09-13 13:28:20'),
(1182, 8, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados Obra acasias, caba Jonnathan Moreno semana 13-09\r\n$200.000 plomeria $200.000 electricidad', -400000.00, 400000.00, 3, 0, '2024-09-13', 12, '2024-09-13 13:30:16'),
(1183, 8, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados Obra Acacías , CABA Victor Toledo semana 13-09', -400000.00, 400000.00, 10, 0, '2024-09-13', 12, '2024-09-13 13:38:40'),
(1184, 28, 9, 3, 'Pago', 'Trabajos realizados Obra Paysandu 1944,CABA  semana 13-09-2024 Victor Toledo', -600000.00, 600000.00, 3, 0, '2024-09-13', 12, '2024-09-13 13:41:58'),
(1185, 27, 9, 3, 'Pago', 'Trabajos realizados Obra Ballivian 2185,CABA  semana 13-09-2024 Victor Toledo', -600000.00, 600000.00, 3, 0, '2024-09-13', 12, '2024-09-13 13:43:12'),
(1186, 19, 9, 3, 'Pago', 'Trabajos realizados Av. del campo uf1 ,CABA  semana 13-09-2024 Victor Toledo', -800000.00, 800000.00, 7, 0, '2024-09-13', 12, '2024-09-13 13:44:42'),
(1187, 20, 9, 3, 'Pago', 'Trabajos realizados Av. del campo uf2 ,CABA  semana 13-09-2024 Victor Toledo', -800000.00, 800000.00, 7, 0, '2024-09-13', 12, '2024-09-13 13:45:05'),
(1188, 21, 9, 3, 'Pago', 'Trabajos realizados calle Condarco uf3 ,CABA  semana 13-09-2024 Victor Toledo', -800000.00, 800000.00, 7, 0, '2024-09-13', 12, '2024-09-13 13:46:59'),
(1189, 22, 9, 3, 'Pago', 'Trabajos realizados calle Condarco uf4 ,CABA  semana 13-09-2024 Victor Toledo', -800000.00, 800000.00, 7, 0, '2024-09-13', 12, '2024-09-13 13:47:20'),
(1190, 8, 20, 3, 'contrato', 'Alexis obra acasias colocacion y pintura', 700000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-13', 12, '2024-09-13 13:51:48'),
(1191, 8, 20, 3, 'Pago', 'Alexis acasias pintura y colocacion', -700000.00, 700000.00, 1, 0, '2024-09-13', 12, '2024-09-13 13:52:45'),
(1192, 25, 10, 3, 'Pago', 'muebles goya', -2000000.00, 2000000.00, 3, 0, '2024-09-13', 12, '2024-09-13 13:55:27'),
(1193, 12, 10, 3, 'Pago', 'materiales y mano de obra ceretti', -500000.00, 500000.00, 1, 0, '2024-09-13', 12, '2024-09-13 13:57:29'),
(1194, 11, 10, 3, 'Pago', 'muebles balboa', -500000.00, 500000.00, 1, 0, '2024-09-13', 12, '2024-09-13 13:58:07'),
(1195, 32, 12, 3, 'contrato', 'sistemas adrian', 700000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-13', 12, '2024-09-13 13:58:56'),
(1196, 32, 12, 3, 'Pago', 'adrian sistemas', -700000.00, 700000.00, 41, 0, '2024-09-13', 12, '2024-09-13 13:59:26'),
(1197, 30, 22, 3, 'Pago', 'aldo camionero quincena', -400000.00, 400000.00, 1, 0, '2024-09-13', 12, '2024-09-13 14:00:44'),
(1198, 11, 20, 3, 'contrato', 'trabajos electricos finales juanjo', 170000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-15 23:52:54'),
(1199, 11, 20, 3, 'Pago', 'trabajos finales electricidad juanjo', -170000.00, 170000.00, 1, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-15 23:53:45'),
(1200, 16, 24, 3, 'contrato', 'obra piran semana 13-09', 200000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-15 23:55:04'),
(1201, 11, 24, 3, 'contrato', 'obra balboa semana 15-09', 250000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-15 23:55:40'),
(1202, 11, 24, 3, 'Pago', 'semana 13-09', -250000.00, 250000.00, 1, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-15 23:56:21'),
(1203, 16, 24, 3, 'Pago', 'semana 13-09', -200000.00, 200000.00, 1, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-15 23:56:54'),
(1204, 1, 18, 4, 'contrato', 'volquetes', 80750.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:00:07'),
(1205, 2, 18, 4, 'contrato', 'semana 13-09', 80750.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:00:42'),
(1206, 21, 18, 4, 'contrato', 'volquete', 80750.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:01:12'),
(1207, 26, 18, 4, 'contrato', 'volquete semana 13-09', 80750.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:01:38'),
(1208, 15, 18, 4, 'contrato', 'volquete semana 13-09', 80750.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:02:21'),
(1209, 22, 18, 3, 'contrato', 'volquete semana 13-09', 80750.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:03:26'),
(1210, 21, 18, 4, 'contrato', 'semana 13-09', 80750.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:04:47'),
(1211, 1, 18, 4, 'Pago', 'volquete 13-09', -80750.00, 80750.00, 1, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:06:47'),
(1212, 2, 18, 4, 'Pago', 'volquete 13-09', -80750.00, 80750.00, 1, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:07:09'),
(1213, 21, 18, 4, 'Pago', 'volquete 13-09', -80750.00, 80750.00, 1, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:07:29'),
(1214, 26, 18, 4, 'Pago', 'volquete 13-09', -80750.00, 80750.00, 1, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:07:55'),
(1215, 15, 18, 4, 'Pago', 'volquete 13-09', -80750.00, 80750.00, 1, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:08:16'),
(1216, 22, 18, 4, 'Pago', 'volquete 13-09', -80750.00, 80750.00, 1, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:08:38'),
(1217, 21, 18, 4, 'Pago', 'volquete 13-09', -80750.00, 80750.00, 1, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:09:48'),
(1218, 11, 20, 3, 'contrato', 'semana 13-09 ', 570000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:13:57'),
(1219, 11, 20, 3, 'Pago', 'semana 13-09', -570000.00, 570000.00, 1, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:14:31'),
(1220, 14, 20, 3, 'contrato', 'semana 13-09', 203000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:15:39'),
(1221, 14, 20, 3, 'Pago', 'semana 13-09', -203000.00, 203000.00, 1, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:16:15'),
(1222, 37, 20, 3, 'contrato', 'semana 13-09', 114000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:18:55'),
(1223, 37, 20, 3, 'Pago', 'semana 13-09', -114000.00, 114000.00, 1, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:19:25'),
(1224, 12, 20, 3, 'Pago', 'semana 13-09', -220000.00, 220000.00, 1, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:21:21'),
(1225, 12, 20, 3, 'contrato', 'semana 13-09', 220000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:21:51'),
(1226, 13, 20, 3, 'Pago', 'semana 13-09', -235000.00, 235000.00, 1, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:22:45'),
(1227, 13, 20, 3, 'contrato', 'semana 13-09', 235000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:23:33'),
(1228, 16, 20, 3, 'contrato', 'semana 13-09', 175000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:24:32'),
(1229, 16, 20, 3, 'Pago', 'semana 13-09', -175000.00, 175000.00, 1, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:25:05'),
(1230, 15, 20, 3, 'contrato', 'quincena hugo 13-09', 250000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:26:44'),
(1231, 16, 20, 3, 'contrato', 'quincena hugo semana 13-09', 250000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:27:12'),
(1232, 16, 20, 3, 'Pago', 'semana 13-09  quincena hugo bogadin', -250000.00, 250000.00, 1, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:28:20'),
(1233, 15, 20, 3, 'Pago', 'semana 13-09 quincena hugo bogadin', -250000.00, 250000.00, 1, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:29:00'),
(1234, 15, 20, 3, 'contrato', 'semana 13-09', 335600.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:29:45'),
(1235, 15, 20, 3, 'Pago', 'semana 13-09', -335600.00, 335600.00, 1, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:30:17'),
(1236, 8, 14, 4, 'contrato', 'pago final ventanas nelson durlok (hay que ir descontándolas)', 1352000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:33:14'),
(1237, 8, 14, 3, 'Pago', 'ventanas nelson pago final', -1352000.00, 1352000.00, 1, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:34:02'),
(1238, 27, 2, 4, 'contrato', 'materiales', 577564.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:35:37'),
(1239, 27, 2, 4, 'Pago', 'materiales ballivian sabado', -577564.00, 577564.00, 1, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:36:30'),
(1240, 31, 3, 4, 'contrato', 'gas oficina', 5894.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:42:43'),
(1241, 31, 3, 4, 'Pago', 'gas oficina', -5894.00, 5894.00, 1, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:43:14'),
(1242, 31, 3, 3, 'contrato', 'agua oficina aysa', 6500.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:43:55'),
(1243, 31, 3, 3, 'Pago', 'agua oficina aysa ', -6500.00, 6500.00, 1, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:44:25'),
(1244, 31, 3, 4, 'contrato', 'internet camaras deposito', 21302.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:47:12'),
(1245, 31, 3, 4, 'Pago', 'pago internet ventanas deposito', -21302.00, 21302.00, 1, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 00:47:52'),
(1246, 31, 3, 4, 'contrato', 'aysa deposito agua', 9344.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 01:00:42'),
(1247, 31, 3, 4, 'Pago', 'aysa deposito agua', -9344.00, 9344.00, 1, 0, '2024-09-15', 12, '2024-09-16 01:01:19'),
(1248, 29, 19, 4, 'Pago', 'Nafta Amarok y Camion', -80000.00, 80000.00, 111, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 13:24:36'),
(1249, 12, 3, 4, 'contrato', 'Pago de MAribel a Vecina por materiales', 32740.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 13:30:47'),
(1250, 12, 3, 4, 'Pago', 'Pago de Maribel a vecina por material que sobro', -32740.00, 32740.00, 1111, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 13:31:44'),
(1251, 41, 11, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 79043', 1158838.20, 0.00, 0, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 13:33:44'),
(1252, 41, 11, 4, 'Pago', 'Maateriales segun pedido', -1158838.20, 1158838.20, 79043, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 13:34:47'),
(1253, 29, 19, 4, 'contrato', 'Nafta de Amarok y Camion', 80000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 13:41:59'),
(1254, 30, 22, 3, 'contrato', 'Sueldo Aldo', 400000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 14:03:26'),
(1255, 11, 3, 4, 'contrato', 'Cerraduras', 40000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 14:05:37'),
(1256, 12, 3, 4, 'contrato', 'Cerraduras', 38576.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 14:06:10'),
(1257, 11, 3, 4, 'Pago', 'Cerraduras', -40000.00, 40000.00, 111, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 14:06:45'),
(1258, 12, 3, 4, 'Pago', 'Cerraduras', -38576.00, 38576.00, 11528, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 14:07:29'),
(1259, 31, 3, 4, 'contrato', 'Escalera  9 escalones', 80000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 14:10:08'),
(1260, 31, 3, 4, 'Pago', 'Escalera de  9 escalones', -80000.00, 80000.00, 9579, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 14:11:05'),
(1261, 15, 3, 4, 'contrato', 'Inodoro y Bidet', 224700.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 14:13:48'),
(1262, 3, 3, 4, 'contrato', 'Inodoro y Bidet', 224700.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 14:15:11'),
(1263, 12, 3, 4, 'contrato', 'Inodoro y Bidet', 224700.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 14:15:37'),
(1264, 15, 3, 4, 'Pago', 'Inodoro y Bidet  Casa Alvear', -224700.00, 224700.00, 209, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 14:16:42'),
(1265, 3, 3, 4, 'Pago', 'Inodoro y Bidet', -224700.00, 224700.00, 209, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 14:17:13'),
(1266, 12, 3, 4, 'Pago', 'Inodoro y Bidet  Casa Alvear', -224700.00, 224700.00, 209, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 14:18:00'),
(1267, 31, 18, 4, 'contrato', 'Volquete', 90000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 14:19:23'),
(1268, 31, 18, 4, 'Pago', 'Volquete', -90000.00, 90000.00, 11, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 14:21:49'),
(1269, 11, 4, 4, 'contrato', 'Hierros Carruso 846', 334035.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 14:23:37'),
(1270, 11, 4, 4, 'Pago', 'Hierros  Carusso', -334035.00, 334035.00, 846, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 14:24:26'),
(1271, 7, 8, 3, 'contrato', 'URUGUAYYYY COLONIA', 350000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 15:35:15'),
(1272, 7, 8, 3, 'Pago', 'URUGUAYYYY COLONIA', -350000.00, 350000.00, 1111, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 15:35:51'),
(1273, 37, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 168', 307212.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 15:37:41'),
(1274, 37, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales 168', -307212.00, 307212.00, 168, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 15:38:48'),
(1275, 37, 6, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales Alambre y Clavos ', 348517.40, 0.00, 0, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 15:40:05'),
(1276, 37, 6, 4, 'Pago', 'Alambre y Clavos', -348517.40, 348517.40, 31654, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 15:41:34'),
(1277, 30, 22, 3, 'contrato', 'OSDE', 1200000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 15:43:53'),
(1278, 30, 22, 3, 'Pago', 'OSDE', -1200000.00, 1200000.00, 111, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 15:44:53'),
(1279, 7, 8, 3, 'contrato', 'A cuenta de prestamo ING', 100000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 15:46:49'),
(1280, 7, 8, 3, 'Pago', 'A cuenta prestamo ING', -100000.00, 100000.00, 111, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 15:47:31'),
(1281, 25, 34, 3, 'contrato', 'Por la construccion de Pileta en Goya', 10545000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 21:08:35'),
(1282, 25, 34, 3, 'Pago', 'Anticipo Piletero', -4672000.00, 4672000.00, 111, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 21:13:56'),
(1283, 11, 3, 4, 'contrato', 'Materiales Alambre y vs Maribel', 7821.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 21:59:43'),
(1284, 11, 3, 4, 'Pago', 'Materiales de Obra SRL, alambre etc Maribel', -7821.00, 7821.00, 3334, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 22:00:56'),
(1285, 11, 16, 4, 'contrato', 'Tarquini Maribel', 299540.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 22:02:39'),
(1286, 11, 16, 4, 'Pago', 'Tarquini Maribel', -299540.00, 299540.00, 111, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 22:03:34'),
(1287, 3, 31, 4, 'contrato', 'Pegamento y Patina  Reino Ceramicos', 65041.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 22:05:01'),
(1288, 3, 31, 4, 'Pago', 'Pegamento y Pastina El Reino  ', -65041.00, 65041.00, 27567, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 22:06:06'),
(1289, 11, 3, 4, 'contrato', 'Discos Maribel', 1085.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 22:07:14'),
(1290, 11, 3, 4, 'Pago', 'Discos Maribel', -1085.00, 1085.00, 111, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 22:07:56'),
(1291, 11, 31, 4, 'contrato', 'Microcemento  ', 48000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 22:09:11'),
(1292, 11, 31, 4, 'Pago', 'Microcemento', -48000.00, 48000.00, 18849, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 22:09:53'),
(1293, 29, 19, 4, 'contrato', 'Nafta Camion y Amarok Maribel', 65000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 22:11:18'),
(1294, 29, 19, 4, 'Pago', 'Nafta Camion y Amarok Maribel', -65000.00, 65000.00, 111, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 22:12:00'),
(1295, 11, 3, 4, 'contrato', 'Compras Varias Maribel', 35300.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 22:14:20'),
(1296, 11, 3, 4, 'Pago', 'Compras Varias Maribel', -35300.00, 35300.00, 111, 0, '2024-09-16', 9, '2024-09-16 22:15:04'),
(1297, 29, 19, 4, 'contrato', 'Nafta Camion', 30000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-17', 9, '2024-09-17 15:09:53'),
(1298, 29, 19, 4, 'Pago', 'Nafta Camion', -30000.00, 30000.00, 111, 0, '2024-09-17', 9, '2024-09-17 15:10:43'),
(1299, 36, 18, 4, 'contrato', '1 volquete', 80750.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-17', 12, '2024-09-17 16:48:15'),
(1300, 40, 18, 4, 'contrato', '4 volquetes ', 323000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-17', 12, '2024-09-17 16:48:56'),
(1301, 36, 18, 4, 'Pago', '1 volquete', -80750.00, 80750.00, 1, 0, '2024-09-17', 12, '2024-09-17 16:49:35'),
(1302, 40, 18, 4, 'Pago', '4 volquetes semana 13-09', -323000.00, 323000.00, 1, 0, '2024-09-17', 12, '2024-09-17 16:50:03'),
(1303, 40, 20, 3, 'contrato', 'semana 13-09 personal ', 554000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-17', 12, '2024-09-17 16:51:39'),
(1304, 40, 20, 3, 'Pago', 'semana 13-09 mano de obra personal ', -554000.00, 554000.00, 1, 0, '2024-09-17', 12, '2024-09-17 16:52:17'),
(1305, 36, 20, 3, 'contrato', 'mano de obra semana 13-09 personal', 275000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-17', 12, '2024-09-17 16:54:42'),
(1306, 36, 20, 3, 'Pago', 'mano de obra semana 13-09 personal', -275000.00, 275000.00, 1, 0, '2024-09-17', 12, '2024-09-17 16:55:13'),
(1307, 11, 3, 4, 'contrato', 'Ferreteria maribel', 34850.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-17', 9, '2024-09-17 17:20:01'),
(1308, 11, 3, 4, 'Pago', 'Ferreteria San Blas Maribel', -34850.00, 34850.00, 11, 0, '2024-09-17', 9, '2024-09-17 17:21:00'),
(1309, 11, 3, 4, 'Pago', 'Ferreteria San Blas Maribel', -34850.00, 34850.00, 11, 0, '2024-09-17', 9, '2024-09-17 17:21:00'),
(1310, 11, 17, 4, 'contrato', 'Zingeria para pergola incluye la que tapa cables', 238000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-17', 9, '2024-09-17 17:22:12'),
(1311, 11, 17, 4, 'Pago', 'Zingueria pergola y tapa cables', -238000.00, 238000.00, 1111, 0, '2024-09-17', 9, '2024-09-17 17:23:03'),
(1312, 29, 19, 4, 'contrato', 'Nafta Amarok Maribel', 35000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-17', 9, '2024-09-17 17:24:18'),
(1313, 29, 19, 4, 'Pago', 'Nafta Maribel Amarok', -35000.00, 35000.00, 111, 0, '2024-09-17', 9, '2024-09-17 17:25:54'),
(1314, 11, 3, 4, 'contrato', 'Llaves  y limpieza', 36500.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-17', 9, '2024-09-17 17:26:42'),
(1315, 11, 3, 4, 'Pago', 'Llaves y limpieza', -36500.00, 36500.00, 111, 0, '2024-09-17', 9, '2024-09-17 17:27:20'),
(1316, 13, 15, 4, 'contrato', 'pedido29763 2 desagüe lineal y bañera ', 262800.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-17', 12, '2024-09-17 17:51:59'),
(1317, 13, 15, 4, 'Pago', '2 desagües lineales 1 bañera', -262800.00, 262800.00, 1, 0, '2024-09-17', 12, '2024-09-17 17:52:46'),
(1318, 3, 15, 4, 'contrato', 'cuadro de ducha pcp 29765', 78110.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-17', 12, '2024-09-17 17:54:29'),
(1319, 3, 15, 4, 'Pago', 'cuadro de ducha pcp 29765', -78110.00, 78110.00, 1, 0, '2024-09-17', 12, '2024-09-17 17:54:59'),
(1320, 1, 15, 4, 'contrato', '2 cuadros de ducha , mat awaduct, tanque pcp 29764', 336720.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-17', 12, '2024-09-17 17:56:41'),
(1321, 1, 15, 4, 'Pago', 'pcp 29764 tanque, mat awaduct, 2 cuadros de ducha', -336720.00, 336720.00, 1, 0, '2024-09-17', 12, '2024-09-17 17:57:47'),
(1322, 16, 15, 4, 'contrato', 'pcp 29742, 29762,29766 y 29767 plomeria , termofusion agua ', 1079700.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-17', 12, '2024-09-17 18:01:36'),
(1323, 16, 15, 4, 'Pago', 'pcp 29742, 29762,29766 y 29767 plomeria , termofusion agua ', -1079700.00, 1079700.00, 1, 0, '2024-09-17', 12, '2024-09-17 18:02:33'),
(1324, 11, 11, 4, 'contrato', 'Materiales Electricos 32781', 94570.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 17:06:47'),
(1325, 11, 11, 4, 'Pago', 'Materiales electricos', -94570.00, 94570.00, 32782, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 17:09:55'),
(1326, 25, 33, 4, 'contrato', 'Siding Exterior', 419972.48, 0.00, 0, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 17:42:16'),
(1327, 25, 33, 4, 'Pago', 'Siding Exterior', -419792.48, 419792.48, 25, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 17:43:29'),
(1328, 11, 3, 4, 'contrato', 'Limpieza  de Obra', 32850.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 17:44:44'),
(1329, 11, 3, 4, 'Pago', 'Limpieza de Obra', -32850.00, 32850.00, 1111, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 17:45:27'),
(1330, 29, 19, 4, 'contrato', 'Nafta Juanchi y JOrge', 100000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 17:46:18'),
(1331, 29, 19, 4, 'Pago', 'Nafta Juanchi y Jorge', -100000.00, 100000.00, 111, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 17:46:58'),
(1332, 25, 33, 4, 'Pago', 'dif', -180.00, 180.00, 111, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 17:47:57'),
(1333, 25, 20, 3, 'contrato', 'semana del 15', 550000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 17:49:37'),
(1334, 11, 3, 4, 'contrato', 'Limpieza de obra', 34850.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 17:50:18'),
(1335, 15, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 38795', 81770.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 18:02:30'),
(1336, 20, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 2070', 415336.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 18:03:01'),
(1337, 36, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 38798', 98850.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 18:04:11'),
(1338, 16, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 2069', 66912.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 18:05:22'),
(1339, 26, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de materiales', 66912.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 18:06:05'),
(1340, 28, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 2074', 137800.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 18:06:44'),
(1341, 27, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 2071', 127800.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 18:07:36'),
(1342, 2, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 2073', 95280.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 18:08:15'),
(1343, 22, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales  2072', 127800.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 18:08:50'),
(1344, 15, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -81770.00, 81770.00, 38795, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 18:28:51'),
(1345, 20, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -415336.00, 415336.00, 2070, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 18:29:23'),
(1346, 36, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -98850.00, 98850.00, 38798, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 18:30:01'),
(1347, 16, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -66912.00, 66912.00, 2069, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 18:30:36'),
(1348, 26, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -66912.00, 66912.00, 2069, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 18:31:04'),
(1349, 28, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -137800.00, 137800.00, 2074, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 18:31:31'),
(1350, 27, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -127800.00, 127800.00, 2071, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 18:32:01'),
(1351, 2, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -95280.00, 95280.00, 2073, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 18:32:29'),
(1352, 22, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -127800.00, 127800.00, 2072, 0, '2024-09-18', 9, '2024-09-18 18:32:59'),
(1353, 24, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 20/09', -600000.00, 600000.00, 7, 0, '2024-09-19', 12, '2024-09-19 13:28:08'),
(1354, 23, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 20/09', -600000.00, 600000.00, 6, 0, '2024-09-19', 12, '2024-09-19 13:29:20'),
(1355, 26, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 20/09', -700000.00, 700000.00, 4, 0, '2024-09-19', 12, '2024-09-19 13:30:15'),
(1356, 1, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 20/09', -600000.00, 600000.00, 15, 0, '2024-09-19', 12, '2024-09-19 13:31:16'),
(1357, 2, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 20/09', -600000.00, 600000.00, 12, 0, '2024-09-19', 12, '2024-09-19 13:35:23'),
(1358, 3, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 20/09', -600000.00, 600000.00, 9, 0, '2024-09-19', 12, '2024-09-19 13:36:26'),
(1359, 37, 2, 4, 'contrato', '2 pallets de cemento', 650400.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-19', 9, '2024-09-19 14:04:58'),
(1360, 37, 2, 4, 'Pago', '2 pallets de cemento', -650400.00, 650400.00, 111, 0, '2024-09-19', 9, '2024-09-19 14:05:49'),
(1362, 11, 3, 4, 'contrato', 'Materiales finales y limpieza de obra', 144770.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-20', 9, '2024-09-20 15:25:39'),
(1363, 11, 3, 4, 'Pago', 'Materiales finales y limpieza de obra', -144770.00, 144770.00, 111, 0, '2024-09-20', 9, '2024-09-20 15:26:27'),
(1364, 29, 19, 4, 'contrato', 'Nafta de Amarok Camion y Audi', 210000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-20', 9, '2024-09-20 15:29:36'),
(1365, 29, 19, 4, 'Pago', 'nafta de amarok, camion y audi', -210000.00, 210000.00, 11, 0, '2024-09-20', 9, '2024-09-20 15:30:25'),
(1366, 11, 23, 4, 'contrato', 'Cocina', 320000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-20', 9, '2024-09-20 15:31:50'),
(1367, 11, 23, 4, 'Pago', 'Cocina', -320000.00, 320000.00, 111, 0, '2024-09-20', 9, '2024-09-20 15:32:45'),
(1368, 12, 3, 4, 'contrato', 'Bolsa de Cemento', 9800.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-20', 9, '2024-09-20 15:33:48'),
(1369, 12, 3, 4, 'Pago', 'Bolsa de Cemento', -9800.00, 9800.00, 11, 0, '2024-09-20', 9, '2024-09-20 15:34:37'),
(1370, 12, 3, 4, 'contrato', 'Quimtex e', 25272.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-20', 9, '2024-09-20 15:35:51'),
(1371, 12, 3, 4, 'Pago', 'Quintex', -25272.00, 25272.00, 11, 0, '2024-09-20', 9, '2024-09-20 15:36:38'),
(1373, 11, 6, 4, 'Pago', 'Policarbonato', -564052.00, 564052.00, 21483, 0, '2024-09-20', 9, '2024-09-20 15:38:54'),
(1374, 11, 11, 4, 'contrato', 'Material Electrico', 16304.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-20', 9, '2024-09-20 15:40:27'),
(1375, 11, 11, 4, 'Pago', 'Materiales Electricos', -16304.00, 16304.00, 42893, 0, '2024-09-20', 9, '2024-09-20 15:41:25'),
(1376, 11, 11, 4, 'contrato', 'Materiales Electricos', 94569.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-20', 9, '2024-09-20 15:42:47'),
(1377, 11, 11, 4, 'Pago', 'Materiales Electricos', -94569.00, 94569.00, 32782, 0, '2024-09-20', 9, '2024-09-20 15:43:40'),
(1378, 11, 6, 4, 'contrato', 'Policabonato CMP', 564052.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-20', 9, '2024-09-20 21:05:18'),
(1379, 8, 9, 3, 'Pago', 'Trabajos realizados en acasias  semana 20-09-2024 Victor Toledo', -600000.00, 600000.00, 111, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 19:38:46'),
(1380, 19, 9, 3, 'Pago', 'Trabajos realizados calle del campo uf1 ,CABA semana 20-09-2024 Victor Toledo', -800000.00, 800000.00, 8, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 19:40:16'),
(1381, 20, 9, 3, 'Pago', 'Trabajos realizados calle del campo uf2 ,CABA semana 20-09-2024 Victor Toledo', -800000.00, 800000.00, 8, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 19:40:47'),
(1382, 21, 9, 3, 'Pago', 'Trabajos realizados calle del condarco uf3 ,CABA semana 20-09-2024 Victor Toledo', -800000.00, 800000.00, 8, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 19:41:29'),
(1383, 22, 9, 3, 'Pago', 'Trabajos realizados calle condarco uf4 ,CABA semana 20-09-2024 Victor Toledo', -800000.00, 800000.00, 8, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 19:41:56'),
(1384, 27, 9, 3, 'Pago', 'Trabajos realizados calle Ballivián 2185 ,CABA semana 20-09-2024 Victor Toledo', -700000.00, 700000.00, 4, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 19:42:49'),
(1385, 28, 9, 3, 'Pago', 'Trabajos realizados calle paysandu ,CABA semana 20-09-2024 Victor Toledo', -700000.00, 700000.00, 4, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 19:43:24'),
(1386, 39, 9, 3, 'Pago', 'Trabajos realizados calle cuenca 1829 ,CABA semana 20-09-2024 Victor Toledo', -600000.00, 600000.00, 1, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 19:44:02'),
(1387, 38, 9, 3, 'Pago', 'Trabajos realizados calle Lavoiser 3060 ,CABA semana 20-09-2024 Victor Toledo', -600000.00, 600000.00, 1, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 19:44:33'),
(1388, 32, 12, 3, 'Pago', 'adrian sistemas semana 20/09', -900000.00, 900000.00, 222, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 19:50:09'),
(1389, 12, 27, 4, 'contrato', 'marmol mesada ceretti', 605700.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 19:52:14'),
(1390, 11, 27, 4, 'contrato', 'marmol mesada balboa', 598100.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 19:52:51'),
(1391, 12, 27, 4, 'Pago', 'marmol mesada ceretti', -605700.00, 605700.00, 1, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 19:53:25'),
(1392, 11, 27, 4, 'Pago', 'marmol mesada balboa', -598100.00, 598100.00, 1, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 19:54:02'),
(1393, 16, 24, 3, 'contrato', 'semana 20-09', 500000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 20:21:54'),
(1394, 12, 24, 3, 'contrato', 'colocación de artefactos baños y termotanque ', 120000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 20:23:16'),
(1395, 16, 24, 3, 'Pago', 'semana 20/09', -500000.00, 500000.00, 1, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 20:23:50'),
(1396, 16, 24, 3, 'Pago', 'colocación de artefactos baños y termotanque ', -120000.00, 120000.00, 1, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 20:24:12'),
(1397, 15, 29, 3, 'contrato', 'semana 20/09', 200000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 20:26:22'),
(1398, 15, 29, 3, 'Pago', 'semana 20/09', -200000.00, 200000.00, 1, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 20:26:53'),
(1399, 15, 30, 3, 'contrato', 'semana 20/09', 200000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 20:27:26'),
(1400, 15, 30, 3, 'Pago', 'semana 20/09', -200000.00, 200000.00, 1, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 20:27:56'),
(1401, 13, 20, 3, 'contrato', 'semana 20/09', 175000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 20:34:05'),
(1402, 13, 20, 3, 'Pago', 'semana 20/09', -175000.00, 175000.00, 1, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 20:34:40'),
(1403, 15, 20, 3, 'contrato', 'semana 20/09', 320000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 20:38:55'),
(1404, 15, 20, 3, 'Pago', 'semana 20/09', -320000.00, 320000.00, 1, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 20:39:19'),
(1405, 16, 20, 3, 'contrato', 'semana 20/09', 364000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 20:40:50'),
(1406, 16, 20, 3, 'Pago', 'semana 20/09', -364000.00, 364000.00, 1, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 20:41:18'),
(1407, 14, 20, 3, 'contrato', 'semana 20/09', 230000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 20:42:48'),
(1408, 14, 20, 3, 'Pago', 'semana 20/09', -230000.00, 230000.00, 1, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 20:43:13'),
(1409, 14, 20, 3, 'contrato', 'semana 20/09 electricos', 275000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 20:46:54'),
(1410, 14, 20, 3, 'Pago', 'semana 20/09 electricos', -275000.00, 275000.00, 1, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 20:47:26'),
(1411, 11, 20, 3, 'contrato', 'semana 20/09', 572000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 20:48:24'),
(1412, 11, 20, 3, 'Pago', 'semana 20/09', -572000.00, 572000.00, 1, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 20:48:51'),
(1413, 36, 20, 3, 'contrato', 'semana 20/09', 440000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 20:51:36'),
(1414, 36, 20, 3, 'Pago', 'semana 20/09', -440000.00, 440000.00, 1, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 20:52:13'),
(1415, 40, 20, 3, 'contrato', 'semana 20/09', 989000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 22:44:56'),
(1416, 40, 20, 3, 'Pago', 'semana 20/09', -989000.00, 989000.00, 1, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 22:45:26'),
(1418, 31, 20, 3, 'contrato', 'deposito semana 20/09', 114000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 22:47:54'),
(1419, 31, 20, 3, 'Pago', 'deposito semana 20/09', -114000.00, 114000.00, 1, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 22:48:39'),
(1420, 8, 20, 3, 'contrato', 'semana 20/09 alexis ', 250000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 22:49:54'),
(1421, 8, 20, 3, 'Pago', 'semana 20/09 alexis acacias ', -250000.00, 250000.00, 1, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 22:50:36'),
(1423, 25, 10, 3, 'Pago', 'mueble materiales y mano de obra ', -500000.00, 500000.00, 1, 0, '2024-09-23', 12, '2024-09-23 22:53:15'),
(1424, 9, 3, 4, 'contrato', 'Taimer pileta', 44600.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:04:14');
INSERT INTO `contratos` (`id`, `idobra`, `idprofe`, `idcat`, `tipo`, `detalle`, `monto`, `cobrado`, `certificado`, `comprobante`, `aplicar`, `idusu`, `fecha`) VALUES
(1425, 9, 3, 4, 'Pago', 'Taimer', -44600.00, 44600.00, 10572, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:05:12'),
(1426, 25, 33, 4, 'contrato', 'Estufa Tromen', 764730.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:05:56'),
(1427, 25, 33, 4, 'Pago', 'Estufa Tromen', -764730.00, 764730.00, 111, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:06:37'),
(1428, 7, 8, 3, 'contrato', '5000', 6300000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:07:22'),
(1429, 7, 8, 4, 'Pago', '5000', -6300000.00, 6300000.00, 111, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:07:55'),
(1430, 25, 14, 4, 'Pago', 'Saldo aberturas', -2650000.00, 2650000.00, 1111, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:09:06'),
(1431, 25, 34, 3, 'Pago', 'Certificado n* 1 ', -2000000.00, 2000000.00, 1, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:10:01'),
(1432, 30, 22, 3, 'contrato', 'OSDE', 240670.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:10:51'),
(1433, 30, 22, 3, 'Pago', 'OSDE', -240670.00, 240670.00, 111, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:11:40'),
(1434, 12, 16, 4, 'contrato', 'Silicona y Lijas', 16900.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:14:25'),
(1435, 12, 16, 4, 'Pago', 'Silicona y lijas', -16900.00, 16900.00, 111, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:15:15'),
(1436, 37, 3, 4, 'contrato', 'Herramientas', 108500.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:16:23'),
(1437, 37, 3, 4, 'Pago', 'Herramientas', -108500.00, 108500.00, 1111, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:17:06'),
(1438, 29, 19, 4, 'contrato', 'Nafta Amarok y Camion', 60000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:19:01'),
(1439, 29, 19, 4, 'Pago', 'Nafta Camion y Amarok', -60000.00, 60000.00, 111, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:19:51'),
(1440, 1, 14, 4, 'contrato', 'Puertas', 338050.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:31:02'),
(1441, 16, 14, 4, 'contrato', 'Puertas', 135220.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:31:50'),
(1442, 14, 14, 4, 'contrato', 'Puertas', 135220.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:32:15'),
(1443, 2, 14, 4, 'contrato', 'Puertas', 67610.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:32:42'),
(1444, 15, 14, 4, 'contrato', 'Puerta', 67610.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:33:08'),
(1445, 1, 14, 4, 'Pago', 'Puertas', -338050.00, 338050.00, 111, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:35:41'),
(1446, 16, 14, 4, 'Pago', 'Puertas', -135220.00, 135220.00, 111, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:36:11'),
(1447, 14, 14, 4, 'Pago', 'Puertas', -135220.00, 135220.00, 111, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:36:47'),
(1448, 2, 14, 4, 'Pago', 'Puertas', -67610.00, 67610.00, 111, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:37:20'),
(1449, 15, 14, 4, 'Pago', 'Puertas', -67610.00, 67610.00, 111, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:37:50'),
(1450, 12, 11, 4, 'contrato', 'Materiales electricos', 3240.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:41:28'),
(1451, 15, 11, 4, 'contrato', 'Materiales electricos', 16497.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:41:56'),
(1452, 12, 11, 4, 'Pago', 'Materiales electricos', -3240.00, 3240.00, 79273, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:43:03'),
(1453, 15, 11, 4, 'Pago', 'Materiales Electricos', -16497.00, 16497.00, 79273, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:43:46'),
(1454, 24, 11, 4, 'contrato', 'Materiales electricos', 1040039.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:45:09'),
(1455, 24, 11, 4, 'Pago', 'Materiales electricos', -1040039.00, 1040039.00, 79275, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:46:20'),
(1456, 16, 11, 4, 'contrato', 'Materiales Electricos', 139226.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:47:26'),
(1457, 16, 11, 4, 'Pago', 'Materiales Electricos', -139226.00, 139226.00, 79272, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:48:25'),
(1458, 15, 11, 4, 'contrato', 'Materiales Electricos', 618195.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:49:21'),
(1459, 15, 11, 4, 'Pago', 'Materiales Electricos', -618195.00, 618195.00, 79271, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:50:24'),
(1460, 12, 3, 4, 'contrato', 'Apliques Easy', 135000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:51:42'),
(1461, 12, 3, 4, 'Pago', 'Apliques Easy', -135000.00, 135000.00, 79180, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 14:52:34'),
(1462, 17, 31, 4, 'contrato', 'Adicionales para arreglos', 78029.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 16:46:03'),
(1463, 17, 31, 4, 'Pago', 'Arreglos finales', -78029.00, 78029.00, 21498, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 16:47:06'),
(1464, 38, 9, 3, 'contrato', 'Segun presupuesto del 20/9', 11000000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 18:15:03'),
(1466, 38, 9, 3, 'contrato', 'PREMIO INICIO 19/9', 1100000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 18:20:56'),
(1467, 39, 9, 3, 'contrato', 'Segun presupuesto del 19/9', 14000000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 18:21:52'),
(1468, 39, 9, 3, 'contrato', 'INICIO 19/9', 1400000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-24', 9, '2024-09-24 18:22:15'),
(1469, 1, 14, 4, 'Pago', 'Saldo Aberturas', -790000.00, 790000.00, 1111, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-25 19:26:26'),
(1470, 39, 3, 4, 'contrato', 'Copia de Llaves', 16000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-25 21:40:09'),
(1472, 38, 3, 4, 'contrato', 'Copia de llaves', 17400.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-25 21:41:51'),
(1473, 39, 3, 4, 'Pago', 'copia de llaves', -16000.00, 16000.00, 11, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-25 21:42:26'),
(1474, 38, 3, 4, 'Pago', 'copia de llaves', -17400.00, 17400.00, 11, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-25 21:42:58'),
(1475, 8, 3, 4, 'contrato', 'Alquiler Andamios', 86000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-25 23:52:50'),
(1476, 8, 3, 4, 'Pago', 'Alquiler de Andamios', -86000.00, 86000.00, 111, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-25 23:53:49'),
(1477, 23, 3, 4, 'contrato', 'Doble T Refuerzo Estructural', 255000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-25 23:55:09'),
(1478, 23, 3, 4, 'Pago', 'Doble T Refuerzo Estructural', -255000.00, 255000.00, 111, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-25 23:56:07'),
(1479, 3, 14, 4, 'contrato', 'Puerta y Ventana', 400000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-25 23:57:18'),
(1480, 3, 14, 4, 'Pago', 'Puertas y Ventanas', -400000.00, 400000.00, 111, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-25 23:57:58'),
(1481, 29, 19, 4, 'contrato', 'Nafta Camion y Audi', 76800.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-26 00:00:59'),
(1482, 29, 19, 4, 'Pago', 'Nafta Camion y Audi', -76800.00, 76800.00, 111, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-26 00:01:55'),
(1483, 11, 3, 4, 'contrato', 'Gastos electricidad', 2800.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-26 00:03:27'),
(1484, 11, 3, 4, 'Pago', 'Gastos de Electricidad', -2800.00, 2800.00, 11, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-26 00:04:06'),
(1485, 12, 3, 4, 'contrato', 'escoba', 3000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-26 00:05:08'),
(1486, 12, 3, 4, 'Pago', 'Escoba', -3000.00, 3000.00, 111, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-26 00:05:53'),
(1487, 1, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 2137', 130812.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-26 00:10:29'),
(1488, 26, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 2136', 288950.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-26 00:11:10'),
(1489, 24, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 2134', 352498.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-26 00:11:53'),
(1490, 23, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 2132', 133824.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-26 00:12:23'),
(1491, 26, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 2131', 2335740.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-26 00:14:13'),
(1492, 22, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 2138', 265400.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-26 00:15:23'),
(1493, 15, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 2133', 101862.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-26 00:16:24'),
(1494, 1, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -130812.00, 130812.00, 2137, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-26 00:17:48'),
(1495, 26, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -288950.00, 288950.00, 2136, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-26 00:18:26'),
(1496, 24, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -352490.00, 352490.00, 2134, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-26 00:19:11'),
(1497, 23, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -133824.00, 133824.00, 2132, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-26 00:19:54'),
(1498, 26, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -2335740.00, 2335740.00, 2131, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-26 00:20:31'),
(1499, 22, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -265400.00, 265400.00, 2138, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-26 00:21:24'),
(1500, 15, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -101870.01, 101870.01, 2133, 0, '2024-09-25', 9, '2024-09-26 01:00:31'),
(1501, 4, 3, 4, 'contrato', 'Tablas cieloraso ', 932100.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 14:21:48'),
(1502, 4, 3, 4, 'Pago', 'Tablas cieloraso', -932100.00, 932100.00, 104995, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 14:22:50'),
(1503, 31, 21, 3, 'contrato', 'Gastos de Tarjeta Movistar mas Autopistas ', 457440.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 16:12:06'),
(1504, 31, 21, 3, 'Pago', 'Gastos de tarjeta de Movistar mas Peajes', -457440.00, 457440.00, 111, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 16:12:58'),
(1505, 30, 22, 3, 'contrato', 'Al banco para OSDE y gastos mantenimiento de cuenta', 543000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 16:14:28'),
(1506, 30, 22, 3, 'Pago', 'Para pago de Osde y gastos de mantenimiento de cuenta y debitos bancarios', -543000.00, 543000.00, 1111, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 16:15:36'),
(1509, 39, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales2149', 649305.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:10:41'),
(1510, 27, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 2153', 503272.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:11:15'),
(1511, 28, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 445372.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:11:51'),
(1512, 38, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 2151', 649305.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:12:30'),
(1513, 2, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 2152', 178240.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:13:09'),
(1514, 21, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 2145', 483632.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:14:08'),
(1515, 19, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 2150', 715744.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:14:55'),
(1516, 39, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -649305.00, 649305.00, 2149, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:16:27'),
(1517, 27, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -503272.00, 503272.00, 2153, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:16:55'),
(1518, 28, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -445372.00, 445372.00, 222, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:17:39'),
(1519, 38, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -649305.00, 649305.00, 2151, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:18:07'),
(1520, 2, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -178240.00, 178240.00, 2152, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:18:35'),
(1521, 21, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -483632.00, 483632.00, 2143, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:19:10'),
(1522, 19, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -715744.00, 715744.00, 2150, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:19:38'),
(1523, 2, 15, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 371240.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:35:57'),
(1524, 34, 15, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 108470.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:36:37'),
(1525, 15, 15, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 116860.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:37:12'),
(1526, 16, 15, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales ', 156220.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:37:43'),
(1527, 3, 15, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 50120.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:38:11'),
(1528, 12, 15, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 30810.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:38:39'),
(1529, 24, 15, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 834798.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:48:34'),
(1530, 23, 15, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 1013240.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:48:57'),
(1531, 12, 15, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 86600.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:49:20'),
(1532, 2, 15, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -371230.00, 371230.00, 2335, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:50:29'),
(1533, 34, 15, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -108470.00, 108470.00, 2335, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:51:05'),
(1534, 15, 15, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -116860.00, 116860.00, 2335, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:51:37'),
(1535, 16, 15, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -156220.00, 156220.00, 2335, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:52:04'),
(1536, 3, 15, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -50120.00, 50120.00, 2335, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:52:37'),
(1537, 12, 15, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -30810.00, 30810.00, 2335, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:53:10'),
(1538, 24, 15, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -834798.00, 834798.00, 2335, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:53:53'),
(1539, 23, 15, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -1013240.00, 1013240.00, 2335, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:54:31'),
(1540, 12, 15, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -86600.00, 86600.00, 2335, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:55:05'),
(1541, 29, 19, 4, 'contrato', 'Nafta Camion', 40000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:56:26'),
(1542, 29, 19, 4, 'Pago', 'Nafta Camion', -40000.00, 40000.00, 1111, 0, '2024-09-26', 9, '2024-09-26 19:57:29'),
(1543, 25, 3, 4, 'contrato', 'Juan retiro $ 600000 para estructurales  y $ 500000 para Materiales Construccion ', 1100000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-27', 9, '2024-09-27 12:20:02'),
(1546, 3, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 27/09/2024 jonathan moreno ', -800000.00, 800000.00, 9, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 15:21:14'),
(1549, 2, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 27/09 Jonathan moreno', -800000.00, 800000.00, 13, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 15:29:15'),
(1550, 1, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 27/09 Jonathan moreno', -800000.00, 800000.00, 16, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:03:36'),
(1551, 24, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 27/09 Jonathan moreno', -800000.00, 800000.00, 8, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:04:08'),
(1552, 23, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 27/09 Jonathan moreno', -700000.00, 700000.00, 7, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:04:39'),
(1553, 26, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 27/09 Jonathan moreno', -800000.00, 800000.00, 5, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:05:26'),
(1554, 8, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 27/09 Jonathan moreno plomeria ', -200000.00, 200000.00, 4, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:06:03'),
(1555, 8, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 27/09 Jonathan moreno electricidad', -200000.00, 200000.00, 4, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:07:13'),
(1556, 3, 3, 4, 'contrato', 'gastos de ferretería ', 53000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:19:24'),
(1557, 3, 3, 4, 'Pago', 'ferreteria ', -53000.00, 53000.00, 1, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:19:56'),
(1558, 38, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 27/09 victor toledo', -600000.00, 600000.00, 2, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:30:15'),
(1559, 39, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 27/09 victor toledo', -600000.00, 600000.00, 2, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:30:43'),
(1560, 28, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 27/09 victor toledo', -700000.00, 700000.00, 5, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:31:18'),
(1561, 27, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 27/09 victor toledo', -700000.00, 700000.00, 5, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:32:37'),
(1562, 19, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 27/09 victor toledo', -800000.00, 800000.00, 9, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:33:16'),
(1563, 20, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 27/09 victor toledo', -800000.00, 800000.00, 9, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:33:34'),
(1564, 21, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 27/09 victor toledo', -800000.00, 800000.00, 9, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:33:57'),
(1565, 22, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 27/09 victor toledo', -800000.00, 800000.00, 9, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:34:14'),
(1566, 42, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 27/09 victor toledo', -300000.00, 300000.00, 1, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:35:07'),
(1567, 8, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 27/09 victor toledo', -500000.00, 500000.00, 222, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:35:44'),
(1568, 32, 12, 3, 'Pago', 'semana 27/09', -650000.00, 650000.00, 2, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:39:47'),
(1569, 16, 24, 3, 'contrato', 'semana 27/09/2024', 300000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:40:54'),
(1570, 16, 24, 3, 'Pago', 'semana 27/09', -300000.00, 300000.00, 1, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:42:44'),
(1571, 8, 20, 3, 'contrato', 'semana 27/09 acasias ', 700000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:43:33'),
(1572, 8, 20, 3, 'Pago', 'semana 27/09/2024 alexis', -300000.00, 300000.00, 1, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:44:37'),
(1573, 15, 29, 3, 'contrato', 'semana 27/09/2024', 100000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:45:22'),
(1574, 15, 29, 3, 'Pago', 'semana 27/09', -100000.00, 100000.00, 1, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:46:08'),
(1575, 9, 30, 3, 'contrato', 'semana 27/09', 300000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:48:35'),
(1576, 9, 30, 3, 'Pago', 'semana 27/09', -300000.00, 300000.00, 1, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:49:05'),
(1577, 30, 20, 3, 'contrato', 'quincena Aldo  ', 400000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:50:29'),
(1578, 30, 20, 3, 'Pago', 'semana 27/09 quincena', -400000.00, 400000.00, 1, 0, '2024-09-27', 12, '2024-09-27 16:51:34'),
(1579, 40, 20, 3, 'contrato', 'Mano de obra semana 27/09/2024', 988500.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-29', 12, '2024-09-29 23:45:11'),
(1580, 40, 20, 3, 'Pago', 'Mano de obra semana 27/09/2024', -988500.00, 988500.00, 1, 0, '2024-09-29', 12, '2024-09-29 23:45:51'),
(1581, 12, 20, 3, 'contrato', 'Mano de obra semana 27/09/2024', 445000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-29', 12, '2024-09-29 23:47:22'),
(1582, 12, 20, 3, 'Pago', 'Mano de obra semana 27/09/2024', -445000.00, 445000.00, 1, 0, '2024-09-29', 12, '2024-09-29 23:48:06'),
(1583, 14, 20, 3, 'contrato', 'Mano de obra semana 27/09/2024', 325000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-29', 12, '2024-09-29 23:48:57'),
(1584, 14, 20, 3, 'Pago', 'Mano de obra semana 27/09/2024', -325000.00, 325000.00, 1, 0, '2024-09-29', 12, '2024-09-29 23:49:33'),
(1585, 31, 20, 3, 'contrato', 'Mano de obra semana 27/09/2024 Rodrigo', 95000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-29', 12, '2024-09-29 23:50:25'),
(1586, 31, 20, 3, 'Pago', 'Mano de obra semana 27/09/2024', -95000.00, 95000.00, 1, 0, '2024-09-29', 12, '2024-09-29 23:51:09'),
(1587, 34, 20, 3, 'contrato', 'Mano de obra semana 27/09/2024', 309400.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-29', 12, '2024-09-29 23:53:01'),
(1588, 34, 20, 3, 'Pago', 'Mano de obra semana 27/09/2024', -309400.00, 309400.00, 1, 0, '2024-09-29', 12, '2024-09-29 23:53:49'),
(1589, 16, 20, 3, 'contrato', 'Mano de obra semana 27/09/2024', 420000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-29', 12, '2024-09-29 23:54:38'),
(1590, 16, 20, 3, 'Pago', 'Mano de obra semana 27/09/2024', -420000.00, 420000.00, 1, 0, '2024-09-29', 12, '2024-09-29 23:55:17'),
(1591, 15, 20, 3, 'contrato', 'Mano de obra semana 27/09/2024', 307000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-29', 12, '2024-09-29 23:56:42'),
(1592, 15, 20, 3, 'Pago', 'Mano de obra semana 27/09/2024', -307000.00, 307000.00, 1, 0, '2024-09-29', 12, '2024-09-29 23:58:25'),
(1593, 36, 20, 3, 'contrato', 'Mano de obra semana 27/09/2024', 275000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-29', 12, '2024-09-29 23:59:13'),
(1594, 36, 20, 3, 'Pago', 'Mano de obra semana 27/09/2024', -275000.00, 275000.00, 1, 0, '2024-09-29', 12, '2024-09-30 00:00:44'),
(1595, 31, 3, 4, 'contrato', 'Compra de Herramientas Maribel', 218200.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-30', 9, '2024-09-30 10:38:28'),
(1596, 31, 3, 4, 'Pago', 'Compra de Herramientas Maribel', -218200.00, 218200.00, 11, 0, '2024-09-30', 9, '2024-09-30 10:39:34'),
(1597, 25, 3, 4, 'Pago', 'Juan retiro 600000 para estructurales y 500000 para materiales de construccion', -1100000.00, 1100000.00, 1111, 0, '2024-09-30', 9, '2024-09-30 10:45:10'),
(1598, 12, 3, 4, 'contrato', 'Compras varias Maribel', 12500.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-30', 9, '2024-09-30 10:48:16'),
(1599, 12, 3, 4, 'Pago', 'Compras varias Maribel', -12500.00, 12500.00, 111, 0, '2024-09-30', 9, '2024-09-30 10:49:00'),
(1600, 15, 3, 4, 'contrato', 'Gastos para escalera Xaixa', 21800.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-30', 9, '2024-09-30 10:50:49'),
(1601, 15, 3, 4, 'Pago', 'Gastos para escalera Xaixa', -21800.00, 21800.00, 11, 0, '2024-09-30', 9, '2024-09-30 10:51:46'),
(1602, 29, 19, 4, 'contrato', 'Nafta Audi y Tania', 80000.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-30', 9, '2024-09-30 11:23:41'),
(1603, 29, 19, 4, 'Pago', 'Nafta Tania y Auto', -80000.00, 80000.00, 111, 0, '2024-09-30', 9, '2024-09-30 11:24:39'),
(1606, 1, 3, 4, 'contrato', 'Varios Maribel', 9800.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-30', 9, '2024-09-30 11:32:23'),
(1607, 1, 3, 4, 'Pago', 'Varios Maribel', -9800.00, 9800.00, 111, 0, '2024-09-30', 9, '2024-09-30 11:33:06'),
(1608, 15, 3, 4, 'contrato', 'Bacha doble', 85400.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-30', 9, '2024-09-30 11:35:16'),
(1609, 12, 3, 4, 'contrato', 'Bacha doble', 85400.00, 0.00, 0, 0, '2024-09-30', 9, '2024-09-30 11:35:41'),
(1610, 15, 3, 4, 'Pago', 'Bacha doble', -85400.00, 85400.00, 11, 0, '2024-09-30', 9, '2024-09-30 11:36:36'),
(1611, 12, 3, 4, 'Pago', 'Bacha doble', -85400.00, 85400.00, 111, 0, '2024-09-30', 9, '2024-09-30 11:37:00'),
(1612, 12, 3, 4, 'contrato', 'Ferreteria San Blas varios maribel', 34850.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-01', 9, '2024-10-01 13:56:10'),
(1613, 12, 3, 4, 'Pago', 'Ferreteria San blas varios Maribel', -34850.00, 34850.00, 111, 0, '2024-10-01', 9, '2024-10-01 13:56:59'),
(1614, 12, 11, 4, 'contrato', 'Portero electrico', 48227.41, 0.00, 0, 0, '2024-10-01', 9, '2024-10-01 13:58:44'),
(1615, 12, 11, 4, 'Pago', 'Portero Electrico ', -48227.41, 48227.41, 43038, 0, '2024-10-01', 9, '2024-10-01 13:59:58'),
(1616, 12, 3, 4, 'contrato', 'Electrodos', 4600.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-01', 9, '2024-10-01 14:00:43'),
(1617, 12, 3, 4, 'Pago', 'Electrodos', -4600.00, 4600.00, 111, 0, '2024-10-01', 9, '2024-10-01 14:01:37'),
(1618, 12, 3, 4, 'contrato', 'Flexible  Sanitarios Elece', 11984.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-01', 9, '2024-10-01 14:02:51'),
(1619, 12, 3, 4, 'Pago', 'Flexible  Sanitarios Elece', -11984.00, 11984.00, 75213, 0, '2024-10-01', 9, '2024-10-01 14:04:02'),
(1620, 12, 11, 4, 'contrato', 'Materiales Electricos', 9253.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-01', 9, '2024-10-01 14:05:10'),
(1621, 12, 11, 4, 'Pago', 'Materiales electricos', -9253.00, 9253.00, 79447, 0, '2024-10-01', 9, '2024-10-01 14:06:03'),
(1622, 12, 3, 4, 'contrato', 'Varios de Durlock  Lockdur', 28258.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-01', 9, '2024-10-01 14:07:44'),
(1624, 12, 3, 4, 'Pago', 'Varios de Durlock mLockdur', -28258.00, 28258.00, 6677, 0, '2024-10-01', 9, '2024-10-01 14:08:51'),
(1625, 12, 4, 4, 'contrato', 'Hierros carruso Pergola', 257360.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-01', 9, '2024-10-01 14:19:44'),
(1626, 12, 4, 4, 'Pago', 'Pergola', -257360.00, 257360.00, 11, 0, '2024-10-01', 9, '2024-10-01 14:20:33'),
(1627, 40, 3, 4, 'contrato', 'Copia de Cerraduras', 30000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-01', 9, '2024-10-01 14:21:53'),
(1628, 40, 3, 4, 'Pago', 'Copia de Cerraduras', -30000.00, 30000.00, 1111, 0, '2024-10-01', 9, '2024-10-01 14:22:48'),
(1630, 8, 20, 3, 'Pago', 'Alexis', -400000.00, 400000.00, 111, 0, '2024-10-01', 9, '2024-10-01 14:51:15'),
(1631, 12, 23, 4, 'contrato', 'Cocina', 320000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-01', 9, '2024-10-01 20:53:17'),
(1632, 12, 23, 4, 'Pago', 'Cocina', -320000.00, 320000.00, 111, 0, '2024-10-01', 9, '2024-10-01 20:54:04'),
(1633, 12, 16, 4, 'contrato', 'Pedido de  Pintura', 501287.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-01', 9, '2024-10-01 20:56:18'),
(1634, 12, 16, 4, 'Pago', 'Pedido de Pintura', -501287.00, 501287.00, 111, 0, '2024-10-01', 9, '2024-10-01 20:57:19'),
(1635, 25, 34, 3, 'Pago', 'Adicional Anticipo', -600500.00, 600500.00, 111, 0, '2024-10-02', 9, '2024-10-02 12:03:47'),
(1636, 25, 10, 4, 'contrato', 'Marca de Madera de Puerta', 425000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-02', 9, '2024-10-02 14:47:17'),
(1637, 11, 10, 4, 'contrato', 'Mueble Trelles', 210000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-02', 9, '2024-10-02 14:48:29'),
(1638, 18, 10, 4, 'contrato', 'Fondo Mueble', 120000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-02', 9, '2024-10-02 14:49:45'),
(1639, 10, 10, 4, 'contrato', 'Mueble termotanque', 160000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-02', 9, '2024-10-02 14:50:20'),
(1640, 25, 10, 4, 'Pago', 'Puertas ', -425000.00, 425000.00, 111, 0, '2024-10-02', 9, '2024-10-02 14:51:51'),
(1641, 11, 10, 4, 'Pago', 'Mueble trelles', -210000.00, 210000.00, 111, 0, '2024-10-02', 9, '2024-10-02 14:52:29'),
(1642, 18, 10, 4, 'Pago', 'Fondo mueble termotanque', -120000.00, 120000.00, 111, 0, '2024-10-02', 9, '2024-10-02 14:53:00'),
(1643, 12, 10, 4, 'Pago', 'Mueble termotanque', -160000.00, 160000.00, 111, 0, '2024-10-02', 9, '2024-10-02 14:53:30'),
(1647, 15, 14, 4, 'contrato', '2 guillotina 60x90 165000, 1 ventana 140x100 318000, 1 ventana  160 x190 550000, 1 vent 70x100 190000, 1 ventana 100x75', 1588000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-02', 9, '2024-10-02 15:02:37'),
(1648, 10, 4, 4, 'Pago', 'Saldo final', -1395000.00, 1395000.00, 111, 0, '2024-10-02', 9, '2024-10-02 15:35:55'),
(1649, 16, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 227887.93, 0.00, 0, 0, '2024-10-02', 9, '2024-10-02 22:19:35'),
(1650, 16, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de materiales ', -227887.93, 227887.93, 4337, 0, '2024-10-02', 9, '2024-10-02 22:20:39'),
(1651, 29, 19, 4, 'contrato', 'Nafta Vehiculos', 110000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-02', 9, '2024-10-02 22:22:13'),
(1652, 29, 19, 4, 'Pago', 'Nafta Vehiculos', -110000.00, 110000.00, 111, 0, '2024-10-02', 9, '2024-10-02 22:23:00'),
(1653, 13, 31, 4, 'contrato', 'Ceramica El Reino', 125986.24, 0.00, 0, 0, '2024-10-02', 9, '2024-10-02 22:24:20'),
(1654, 13, 31, 4, 'Pago', 'Ceramica El REino', -125986.24, 125986.24, 27821, 0, '2024-10-02', 9, '2024-10-02 22:25:24'),
(1655, 12, 3, 4, 'contrato', 'Varios Maribel', 5200.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-02', 9, '2024-10-02 22:27:08'),
(1656, 12, 3, 4, 'Pago', 'Varios Maribel', -5200.00, 5200.00, 111, 0, '2024-10-02', 9, '2024-10-02 22:27:49'),
(1657, 25, 3, 4, 'contrato', 'Materiales de Construccion', 243930.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-02', 9, '2024-10-02 22:29:23'),
(1658, 25, 3, 4, 'Pago', 'Materiales de Construccion', -243930.00, 243930.00, 111, 0, '2024-10-02', 9, '2024-10-02 22:30:20'),
(1659, 12, 3, 4, 'contrato', 'Pintura Caporaso', 24300.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-02', 9, '2024-10-02 22:31:20'),
(1660, 12, 3, 4, 'Pago', 'Pintureria Caporraso Maribel', -24300.00, 24300.00, 14650, 0, '2024-10-02', 9, '2024-10-02 22:32:24'),
(1661, 12, 11, 4, 'contrato', 'Materiales Electricos', 11770.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-02', 9, '2024-10-02 22:33:39'),
(1662, 12, 11, 4, 'Pago', 'Materiales Electricos', -11770.00, 11770.00, 43058, 0, '2024-10-02', 9, '2024-10-02 22:34:42'),
(1663, 43, 35, 3, 'contrato', 'Segun presupuesto del 2/10', 6000000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 15:18:42'),
(1664, 14, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 794098.13, 0.00, 0, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 16:37:10'),
(1665, 14, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -794098.13, 794098.13, 4346, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 16:38:16'),
(1666, 29, 19, 4, 'contrato', 'Nafta Amarok', 30000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 16:42:04'),
(1667, 29, 19, 4, 'Pago', 'Nafta Amarok', -30000.00, 30000.00, 111, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 16:42:49'),
(1668, 12, 3, 4, 'contrato', 'Andamios', 12000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 16:43:51'),
(1669, 12, 3, 4, 'Pago', 'Andamios', -12000.00, 12000.00, 111, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 16:44:48'),
(1670, 25, 3, 4, 'contrato', 'Materiales de Construccion', 213000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 16:45:39'),
(1671, 25, 3, 4, 'Pago', 'Materiales de Construccion', -213000.00, 213000.00, 11, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 16:46:40'),
(1672, 30, 22, 3, 'contrato', 'Sueldos de Juan, Maribel, Jorge y Tania', 6500000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 17:23:38'),
(1673, 30, 22, 3, 'Pago', 'Sueldos de Juan Tania Maribel y Jorge ', -6500000.00, 6500000.00, 111, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 17:24:31'),
(1674, 21, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 4357', 370700.01, 0.00, 0, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 17:48:49'),
(1675, 24, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 4358', 215650.01, 0.00, 0, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 17:51:24'),
(1676, 23, 2, 4, 'contrato', '¨Pedido de Materiales 4359', 363962.01, 0.00, 0, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 17:52:10'),
(1677, 14, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 4360', 291292.55, 0.00, 0, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 17:56:32'),
(1678, 26, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 4361', 72911.50, 0.00, 0, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 17:57:10'),
(1679, 1, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 4365', 69900.01, 0.00, 0, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 17:57:55'),
(1680, 15, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 4362', 130812.01, 0.00, 0, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 17:59:04'),
(1681, 43, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 4356', 755362.09, 0.00, 0, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 17:59:51'),
(1682, 43, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales 4364', 57900.01, 0.00, 0, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 18:00:21'),
(1683, 21, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -370700.01, 370700.01, 4357, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 18:03:39'),
(1684, 24, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -215650.01, 215650.01, 4358, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 18:04:15'),
(1685, 23, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -363962.01, 363962.01, 4359, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 18:04:49'),
(1686, 14, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -291292.55, 291292.55, 4360, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 18:05:20'),
(1687, 26, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -72911.50, 72911.50, 4361, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 18:05:58'),
(1689, 1, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -69900.01, 69900.01, 4365, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 18:08:01'),
(1690, 15, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -130812.01, 130812.01, 4362, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 18:08:33'),
(1691, 43, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -755362.09, 755362.09, 4356, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 18:09:14'),
(1692, 43, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -57900.00, 57900.00, 4364, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 18:09:52'),
(1693, 7, 8, 3, 'contrato', 'Pago de Embargo Honorarios Juan y Ultima tarjeta ING', 170000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 18:11:14'),
(1694, 7, 8, 3, 'Pago', 'Honorarios abogado Embargo Juan y ultima tarjeta ING', -170000.00, 170000.00, 111, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 18:12:05'),
(1695, 7, 8, 3, 'contrato', 'Juan diferencia de Caja por Criollitos y a Reserva', 9605687.07, 0.00, 0, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 18:20:42'),
(1697, 7, 8, 3, 'Pago', 'Criollitos de Juan y Reserva', -9605687.07, 9605687.07, 11, 0, '2024-10-03', 9, '2024-10-03 18:23:39'),
(1698, 8, 20, 3, 'contrato', 'alexis tarquini acasias ', 2700000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-03', 12, '2024-10-03 19:26:22'),
(1699, 2, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 Jonathan moreno ', -700000.00, 700000.00, 10, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 13:56:16'),
(1700, 3, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 Jonathan moreno ', -750000.00, 750000.00, 11, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 13:57:12'),
(1701, 1, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 Jonathan moreno ', -700000.00, 700000.00, 17, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 13:58:01'),
(1702, 24, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 Jonathan moreno ', -700000.00, 700000.00, 9, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 13:58:53'),
(1703, 23, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 Jonathan moreno ', -700000.00, 700000.00, 8, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 13:59:36'),
(1704, 26, 1, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 Jonathan moreno ', -700000.00, 700000.00, 5, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:00:25'),
(1705, 3, 3, 4, 'contrato', 'materiales ferreteria paraguay', 75086.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:01:36'),
(1706, 3, 3, 4, 'Pago', 'ferreteria comprobantes paraguay jonathan moreno', -75086.00, 75086.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:02:21'),
(1707, 45, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 Victor Toledo', -800000.00, 800000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:03:44'),
(1708, 38, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 Victor Toledo', -700000.00, 700000.00, 3, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:04:25'),
(1709, 39, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 Victor Toledo', -700000.00, 700000.00, 3, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:05:21'),
(1710, 28, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 Victor Toledo', -600000.00, 600000.00, 6, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:06:06'),
(1711, 27, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 Victor Toledo', -800000.00, 800000.00, 6, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:06:47'),
(1712, 19, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 Victor Toledo', -800000.00, 800000.00, 10, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:07:27'),
(1713, 20, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 Victor Toledo', -800000.00, 800000.00, 10, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:07:44'),
(1714, 21, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 Victor Toledo', -800000.00, 800000.00, 10, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:08:03'),
(1715, 22, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 Victor Toledo', -800000.00, 800000.00, 10, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:08:26'),
(1716, 42, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 Victor Toledo', -600000.00, 600000.00, 2, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:09:54'),
(1717, 8, 9, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 Victor Toledo', -600000.00, 600000.00, 555, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:10:14'),
(1718, 43, 35, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 Virgilio', -300000.00, 300000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:11:09'),
(1719, 32, 12, 3, 'Pago', 'semana 04/10', -650000.00, 650000.00, 55, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:11:43'),
(1720, 16, 24, 3, 'contrato', 'semana 04/10', 200000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:12:30'),
(1721, 16, 24, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 Rafael Fariña', -200000.00, 200000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:13:20'),
(1722, 9, 30, 3, 'contrato', 'nelson pergola bella vist semana 04/10', 200000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:14:17'),
(1723, 13, 30, 3, 'contrato', 'trabajos realizados semana 04/10 ', 200000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:14:44'),
(1724, 9, 30, 3, 'Pago', 'trabajos realizados pergola bella vista ', -200000.00, 200000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:15:20'),
(1725, 13, 30, 3, 'Pago', 'trabajos realizados estructura doblas semana 04/10', -200000.00, 200000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:15:49'),
(1726, 8, 20, 3, 'Pago', 'alexis semana 04/10 pintura acasias pago n°3', -600000.00, 600000.00, 3, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:16:50'),
(1727, 3, 13, 3, 'contrato', 'direccion de obra mes de septiembre', 267000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:19:37'),
(1728, 1, 13, 3, 'contrato', 'direccion de obra mes de septiembre haixa', 267000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:20:10'),
(1729, 15, 13, 3, 'contrato', 'direccion de obra mes de septiembre haixa', 267000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:20:28'),
(1730, 16, 13, 3, 'contrato', 'direccion de obra mes de septiembre haixa', 267000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:20:47'),
(1731, 12, 13, 3, 'contrato', 'direccion de obra mes de septiembre haixa', 267000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:21:16'),
(1732, 2, 13, 3, 'contrato', 'direccion de obra mes de septiembre haixa', 267000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:21:40'),
(1733, 26, 13, 3, 'contrato', 'direccion de obra mes de septiembre haixa', 267000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:21:58'),
(1734, 3, 13, 3, 'Pago', 'direccion de obra mes de septiembre haixa', -267000.00, 267000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:22:28'),
(1735, 1, 13, 3, 'Pago', 'direccion de obra mes de septiembre haixa', -267000.00, 267000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:22:51'),
(1736, 15, 13, 3, 'Pago', 'direccion de obra mes de septiembre haixa', -267000.00, 267000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:23:12'),
(1737, 16, 13, 3, 'Pago', 'direccion de obra mes de septiembre haixa', -267000.00, 267000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:24:12'),
(1738, 12, 13, 3, 'Pago', 'direccion de obra mes de septiembre haixa', -267000.00, 267000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:24:33'),
(1739, 2, 13, 3, 'Pago', 'direccion de obra mes de septiembre haixa', -267000.00, 267000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:25:00'),
(1741, 26, 13, 3, 'Pago', 'direccion de obra mes de septiembre haixa', -267000.00, 267000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:25:50'),
(1742, 31, 3, 4, 'contrato', 'viatricos haixa mes de septiembre', 42000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:26:50'),
(1743, 31, 3, 4, 'Pago', 'viaticos haixa mes de septiembre', -42000.00, 42000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:27:35'),
(1744, 13, 25, 3, 'contrato', 'supervisión de obra jose diaz mes de septiembre', 300000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:31:20'),
(1745, 23, 25, 3, 'contrato', 'supervisión de obra jose diaz mes de septiembre', 300000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:31:37'),
(1746, 19, 25, 3, 'contrato', 'supervisión de obra jose diaz mes de septiembre', 150000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:31:52'),
(1747, 20, 25, 3, 'contrato', 'supervisión de obra jose diaz mes de septiembre', 150000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:32:04'),
(1748, 21, 25, 3, 'contrato', 'supervisión de obra jose diaz mes de septiembre', 150000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:32:23'),
(1749, 22, 25, 3, 'contrato', 'supervisión de obra jose diaz mes de septiembre', 150000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:32:40'),
(1750, 23, 25, 3, 'Pago', 'supervisión de obra jose diaz mes de septiembre', -300000.00, 300000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:33:04'),
(1751, 13, 25, 3, 'Pago', 'supervisión de obra jose diaz mes de septiembre', -300000.00, 300000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:33:20'),
(1752, 19, 25, 3, 'Pago', 'supervisión de obra jose diaz mes de septiembre', -150000.00, 150000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:33:39'),
(1753, 20, 25, 3, 'Pago', 'supervisión de obra jose diaz mes de septiembre', -150000.00, 150000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:33:56'),
(1755, 21, 25, 3, 'Pago', 'supervisión de obra jose diaz mes de septiembre', -150000.00, 150000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:34:13'),
(1756, 22, 25, 3, 'Pago', 'supervisión de obra jose diaz mes de septiembre', -150000.00, 150000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 14:34:32'),
(1757, 25, 10, 3, 'Pago', 'semana 04/10', -400000.00, 400000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 15:25:04'),
(1758, 12, 3, 4, 'contrato', 'Materiales varios comprados por Maribel', 6495.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 9, '2024-10-07 15:29:51'),
(1759, 29, 19, 4, 'contrato', 'Repuesto para camion', 16000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 9, '2024-10-07 15:31:25'),
(1760, 29, 19, 4, 'Pago', 'Repuestos camion', -16000.00, 16000.00, 111, 0, '2024-10-07', 9, '2024-10-07 15:32:23'),
(1761, 40, 20, 3, 'contrato', 'trabajos realizados semana 04/10 ', 1158000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 15:33:59'),
(1762, 15, 20, 3, 'contrato', 'trabajos realizados semana 04/10 ', 276000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 15:34:17'),
(1763, 16, 20, 3, 'contrato', 'trabajos realizados semana 04/10 ', 250000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 15:34:38'),
(1764, 14, 20, 3, 'contrato', 'trabajos realizados semana 04/10 ', 298000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 15:34:59'),
(1765, 34, 20, 3, 'contrato', 'trabajos realizados semana 04/10 ', 125000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 15:35:22'),
(1766, 25, 20, 3, 'contrato', 'trabajos realizados semana 04/10 ', 1604000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 15:35:44'),
(1767, 12, 3, 4, 'Pago', 'Materiales varios comprados por Maribel', -6495.00, 6495.00, 111, 0, '2024-10-07', 9, '2024-10-07 15:35:46'),
(1768, 12, 20, 3, 'contrato', 'trabajos realizados semana 04/10  final', 731875.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 15:36:13'),
(1769, 13, 20, 3, 'contrato', 'trabajos realizados semana 04/10 ', 466250.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 15:36:34'),
(1770, 36, 20, 3, 'contrato', 'trabajos realizados semana 04/10 ', 225000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 15:37:02'),
(1771, 37, 20, 3, 'contrato', 'trabajos realizados semana 04/10 ', 95000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 15:37:20'),
(1772, 40, 20, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 ', -1158000.00, 1158000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 15:37:51'),
(1773, 15, 20, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 ', -276000.00, 276000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 15:38:10'),
(1774, 16, 20, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 ', -250000.00, 250000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 15:38:36'),
(1775, 14, 20, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 ', -298000.00, 298000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 15:39:01'),
(1776, 34, 20, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 ', -125000.00, 125000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 15:39:32'),
(1777, 25, 20, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 ', -1604000.00, 1604000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 15:39:54'),
(1778, 12, 20, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 ', -731875.00, 731875.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 15:40:22'),
(1779, 13, 20, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 ', -466250.00, 466250.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 15:40:47'),
(1780, 36, 20, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 ', -225000.00, 225000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 15:41:13'),
(1781, 37, 20, 3, 'Pago', 'trabajos realizados semana 04/10 ', -95000.00, 95000.00, 1, 0, '2024-10-07', 12, '2024-10-07 15:41:32'),
(1782, 31, 21, 3, 'contrato', 'Internet de Camaras Deposito y Oficina 22155 y 19954', 42109.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-08', 9, '2024-10-08 11:10:40'),
(1783, 31, 21, 3, 'contrato', 'Aysa Oficina, Luz Deposito,  Luz Oficina  9697,19053, 1535', 30286.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-08', 9, '2024-10-08 11:11:25'),
(1784, 31, 21, 3, 'Pago', 'Gastos de Internet Oficina y Deposito', -42109.00, 42109.00, 1111, 0, '2024-10-08', 9, '2024-10-08 11:12:13'),
(1785, 31, 21, 3, 'Pago', 'Gastos de AYSA Oficina y Luz de Deposito y Oficina', -30286.00, 30286.00, 111, 0, '2024-10-08', 9, '2024-10-08 11:12:46'),
(1786, 29, 19, 3, 'contrato', 'Seguros de Camion, Amarok y Audi  125067, 118946, 46338', 290351.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-08', 9, '2024-10-08 11:13:50'),
(1787, 29, 19, 3, 'Pago', 'Seguros de Camion, Amarok y Audi', -290351.00, 290351.00, 111, 0, '2024-10-08', 9, '2024-10-08 11:14:41'),
(1788, 3, 14, 4, 'contrato', 'Final pago aberturas', 270000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-08', 9, '2024-10-08 11:15:33'),
(1789, 3, 14, 4, 'Pago', 'Final pago de aberturas', -270000.00, 270000.00, 111, 0, '2024-10-08', 9, '2024-10-08 11:16:06'),
(1790, 39, 3, 3, 'contrato', 'Pago de Metrogas', 24027.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-08', 9, '2024-10-08 11:22:33'),
(1791, 39, 3, 3, 'Pago', 'Pago de Metrogas', -24027.00, 24027.00, 111, 0, '2024-10-08', 9, '2024-10-08 11:23:25'),
(1792, 14, 3, 4, 'contrato', 'Compras Varias Tania', 19400.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-08', 9, '2024-10-08 11:47:08'),
(1793, 47, 3, 4, 'contrato', 'Copias Tania', 10500.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-08', 9, '2024-10-08 11:47:33'),
(1794, 14, 3, 4, 'Pago', 'Compras Varias Tania', -19400.00, 19400.00, 111, 0, '2024-10-08', 9, '2024-10-08 11:48:12'),
(1795, 47, 3, 4, 'Pago', 'Copia Tania', -10500.00, 10500.00, 11, 0, '2024-10-08', 9, '2024-10-08 11:48:38'),
(1796, 14, 14, 4, 'contrato', '1 ventana 90x105 239700, 1 ventana 180x120 380000,  1 cent 180x100 350000, 1 vent 130x100 309000 1 puerta 70 x205 500000', 1697300.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-08', 9, '2024-10-08 14:35:18'),
(1797, 16, 14, 4, 'contrato', '4 ventanas de 1,50x120corrediza y 1 ventana1,50x0,85 corrediza ', 1662000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-08', 9, '2024-10-08 14:36:39'),
(1798, 14, 14, 4, 'Pago', 'Adelanto pedido  de aberturas', -840000.00, 840000.00, 1, 0, '2024-10-08', 9, '2024-10-08 14:37:55'),
(1799, 16, 14, 4, 'Pago', 'Adelantado pedido de aberturas', -840000.00, 840000.00, 1, 0, '2024-10-08', 9, '2024-10-08 14:38:21'),
(1800, 38, 3, 3, 'contrato', 'Factura AYSA', 6300.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-08', 9, '2024-10-08 14:39:54'),
(1801, 38, 3, 3, 'Pago', 'Factura AYSA', -6300.00, 6300.00, 11, 0, '2024-10-08', 9, '2024-10-08 14:40:40'),
(1802, 32, 12, 3, 'contrato', 'Implementacion parte 2 del sistema', 1700000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-09', 9, '2024-10-09 09:43:21'),
(1803, 29, 19, 4, 'contrato', 'Gastos de repuestos de Camion', 466000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-09', 9, '2024-10-09 11:43:26'),
(1804, 29, 19, 4, 'Pago', 'Gastos de repuestos Camion', -466000.00, 466000.00, 111, 0, '2024-10-09', 9, '2024-10-09 11:44:33'),
(1805, 12, 16, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales Maribel', 392300.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-09', 9, '2024-10-09 11:46:55'),
(1806, 12, 16, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales Maribel', -392300.00, 392300.00, 111, 0, '2024-10-09', 9, '2024-10-09 11:47:52'),
(1807, 2, 3, 4, 'contrato', 'Puertas Easy', 240572.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-10', 9, '2024-10-10 09:04:40'),
(1808, 15, 3, 4, 'contrato', 'Puertas Easy', 400950.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-10', 9, '2024-10-10 09:05:35'),
(1809, 14, 3, 4, 'contrato', 'Puertas Easy', 80190.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-10', 9, '2024-10-10 09:06:06'),
(1810, 16, 3, 4, 'contrato', 'Puertas Easy', 240572.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-10', 9, '2024-10-10 09:06:39'),
(1811, 23, 3, 4, 'contrato', 'Puertas Easy', 320760.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-10', 9, '2024-10-10 09:07:06'),
(1812, 2, 3, 4, 'Pago', 'Puertas Easy', -240572.00, 240572.00, 37952, 0, '2024-10-10', 9, '2024-10-10 09:09:44'),
(1813, 15, 3, 4, 'Pago', 'Puertas Easy', -400950.00, 400950.00, 37952, 0, '2024-10-10', 9, '2024-10-10 09:10:20'),
(1814, 14, 3, 4, 'Pago', 'Puertas Easy', -80190.00, 80190.00, 37952, 0, '2024-10-10', 9, '2024-10-10 09:10:50'),
(1815, 16, 3, 4, 'Pago', 'Puertas Easy', -240572.00, 240572.00, 37952, 0, '2024-10-10', 9, '2024-10-10 09:11:36'),
(1816, 23, 3, 4, 'Pago', 'Puertas Easy', -320760.00, 320760.00, 37952, 0, '2024-10-10', 9, '2024-10-10 09:12:10'),
(1817, 23, 6, 4, 'contrato', 'Perfiles y Chapas', 984469.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-10', 9, '2024-10-10 09:15:26'),
(1818, 23, 6, 4, 'Pago', 'perfiles y chapas', -984469.00, 984469.00, 136310, 0, '2024-10-10', 9, '2024-10-10 09:16:23'),
(1819, 36, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 203300.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-10', 9, '2024-10-10 09:18:42'),
(1820, 36, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -203300.00, 203300.00, 4379, 0, '2024-10-10', 9, '2024-10-10 09:19:46'),
(1821, 25, 3, 4, 'contrato', 'Gastos de Materiales, mano de obra, transporte y nafta, viaje  Juanchi 4/5 y 6 Octubre', 1760000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-10', 9, '2024-10-10 09:22:53'),
(1822, 25, 3, 4, 'Pago', 'Viaje de Juan 4/5/6 Octubre', -1760000.00, 1760000.00, 111, 0, '2024-10-10', 9, '2024-10-10 09:23:47'),
(1823, 29, 19, 3, 'contrato', 'Arreglo Camion', 150000.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-10', 9, '2024-10-10 09:24:39'),
(1824, 29, 19, 3, 'Pago', 'Arreglo Camion', -150000.00, 150000.00, 111, 0, '2024-10-10', 9, '2024-10-10 09:25:34'),
(1825, 26, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 543186.06, 0.00, 0, 0, '2024-10-14', 9, '2024-10-14 09:57:56'),
(1826, 43, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 101850.01, 0.00, 0, 0, '2024-10-14', 9, '2024-10-14 09:58:38'),
(1827, 34, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 546153.88, 0.00, 0, 0, '2024-10-14', 9, '2024-10-14 10:00:02'),
(1828, 24, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 101850.01, 0.00, 0, 0, '2024-10-14', 9, '2024-10-14 10:01:05'),
(1829, 45, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 583355.34, 0.00, 0, 0, '2024-10-14', 9, '2024-10-14 10:01:53'),
(1830, 42, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 688305.34, 0.00, 0, 0, '2024-10-14', 9, '2024-10-14 10:02:35'),
(1831, 38, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 162762.01, 0.00, 0, 0, '2024-10-14', 9, '2024-10-14 10:03:11'),
(1832, 39, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 162762.01, 0.00, 0, 0, '2024-10-14', 9, '2024-10-14 10:03:50'),
(1833, 27, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 1359241.64, 0.00, 0, 0, '2024-10-14', 9, '2024-10-14 10:04:30'),
(1834, 19, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 216720.00, 0.00, 0, 0, '2024-10-14', 9, '2024-10-14 10:05:01'),
(1835, 21, 2, 4, 'contrato', 'Pedido de Materiales', 494200.01, 0.00, 0, 0, '2024-10-14', 9, '2024-10-14 10:05:44'),
(1836, 26, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -543186.06, 543186.06, 11, 0, '2024-10-14', 9, '2024-10-14 10:06:50'),
(1837, 43, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -101850.01, 101850.01, 111, 0, '2024-10-14', 9, '2024-10-14 10:07:27'),
(1838, 34, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -546153.88, 546153.88, 111, 0, '2024-10-14', 9, '2024-10-14 10:08:03'),
(1839, 24, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -101850.01, 101850.01, 111, 0, '2024-10-14', 9, '2024-10-14 10:08:47'),
(1840, 45, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -583355.34, 583355.34, 111, 0, '2024-10-14', 9, '2024-10-14 10:09:27'),
(1841, 42, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -688305.34, 688305.34, 11, 0, '2024-10-14', 9, '2024-10-14 10:10:31'),
(1842, 38, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -162762.01, 162762.01, 11, 0, '2024-10-14', 9, '2024-10-14 10:11:07'),
(1843, 39, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -162762.01, 162762.01, 11, 0, '2024-10-14', 9, '2024-10-14 10:11:51'),
(1844, 27, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -1359241.64, 1359241.64, 11, 0, '2024-10-14', 9, '2024-10-14 10:12:30'),
(1845, 19, 2, 4, 'Pago', 'Pedido de Materiales', -216720.00, 216720.00, 11, 0, '2024-10-14', 9, '2024-10-14 10:13:07');
